「ソフトウェア開発プロジェクトの成功確率は3割」「ソフトウェア開発が失敗する原因は、往々にして上流工程（企画とか要件定義）にある」という都市伝説（？）に関して。これを説明する際によく紹介される業界データがやたら古かったり、引用があいまいだと感じることがあるので整理してみた記事。



日本情報システム・ユーザ協会（JUAS）企業IT動向調査報告書（2017-2003） 企業IT動向調査 | JUAS 一般社団法人 日本情報システムユーザー協会 最新版は一般公開されていないのだけれども、2016年の結果の一部は"SEC BOOKS：ユーザのための要件定義ガイド ～要求を明確にするための勘どころ～"で引用されているのでそこからピックアップ。 プロジェクトの成功率そのものは示されていないが、同報告によれば 年度別システム規模別 システム開発工期遵守状況 開発規模：500人月以上 2015年度 ･･･ 予定通り完了 21.9% ある程度は予定通り完了 35.8% 予定より遅延 42.3% 2009年度～2014年度平均 ･･･ 予定通り完了 19.7% ある程度は予定通り完了 35.7% 予定より遅延 44.5% 2004年度 ～2008年度平均 ･･･ 予定通り完了 11.1% ある程度は予定通り完了 36.9% 予定より遅延 52.1%

年度別システム規模別 システム開発の品質状況 開発規模：500人月以上 2015年度 ･･･ 満足 14.2% ある程度は満足 59.6% 不満 26.1% 2009年度～2014年度平均 ･･･ 満足 14.1% ある程度は満足 56.7% 不満 29.2% 2004年度 ～2008年度平均 ･･･ 満足 8.2% ある程度は満足 61.8% 不満 30.2%

（出典： 日本情報システム・ユーザ協会「企業IT動向調査報告書2016」） とのことである。 また、工程遅延理由のアンケート結果のうち55%が要件定義の問題となっており、具体的には システム化目的不適当

RFP内容不適当

要求仕様の決定漏れ

開発規模の増大 が工程遅延を引き起こしているという記載もあった。