Tiến độ dự án Vinhomes Grand Park quận 9 sau khoảng một năm xây dựng của tập đoàn Vingroup. Tiến độ xây dựng hiện tại đã bàn giao căn hộ tại phân khu The Rainbow (giai đoạn 1). Phân khu The Origami và nhà phố, biệt thự Manhattan, Manhattan Glory đang hoàn thành những hạng mục cuối cùng phần móng công trình.

Tiến độ xây dựng vinhomes grand park quận 9

Lịch bàn giao căn hộ Vinhomes Grand Park

Lịch bàn giao căn hộ tại phân khu The Rainbow – Vinhomes Grand Park được chủ đầu tư cập nhật thông báo:

Thời gian Tòa được bàn giao 20/6/2020 S1.01, S1.03, S1.05, S3.01, S3.03, S5.02 20/7/2020 S2.01, S2.03 20/8/2020 S1.02, S1.06, S1.07, S2.02, S3.02, S5.01, S5.03 20/9/2020 S2.05, S3.05

Tiến Độ Xây Dựng Vinhomes Grand Park tháng 8/2020

Tiến độ xây dựng Vinhomes Grand Park tính đến tháng 8/2020. Dự án Vinhomes Grand Park bao gồm 71 tòa căn hộ, chiều cao 21 đến 36 tầng, số lượng khoảng 44.000 căn. Sau gần 18 tháng thi công, hiện tại phân khu The Rainbow đã và đang bàn giao cho những khách hàng đầu tiên. Phân khu The Origami, dãy nhà phố biệt thự Manhattan sắp hoàn thành hạng mục phần móng công trình.

Tiến độ bàn giao phân khu The Rainbow

Dưới đây là một số hình ảnh tiến độ bàn giao phân khu The Rainbow cập nhật tháng 8/2020.

Giai đoạn 1 của dự án triển khai xây dựng gồm 10.343 căn hộ. Với sự tham gia thi công của nhiều nhà thầu lớn như: Hòa Bình, Delta, Cotecons, Central… Hiện tại, phân khu The Rainbow đã và đang bàn giao khách hàng từ tháng 6/2020.

Tốc độ thi công thần tốc, CĐT Vinhomes đã bàn giao phân khu The Rainbow đúng theo tiến độ cho khách hàng bắt đầu từ tháng 6/2020. Dưới đây là hình ảnh bên trong một căn hộ được bàn giao:

Những công trình gắn liền khu căn hộ thi công giai đoạn 1 đã hoàn thiện. Làm thay đổi cảnh quan diện mạo của khu vực xung quanh.

Tiến độ xây dựng phân khu The Origami

Tiến độ xây dựng phân khu The Origami được thi công hoàn thiện hầm móng. Quy mô phân khu gồm 21 tòa căn hộ hình chữ T, U, Z. Chiều cao từ 21 đến 30 tầng, hơn 10.000 căn hộ.

Lịch bàn giao căn hộ The Origami Thời gian Tòa bàn giao Tháng 11/2021 S9.03 Tháng 12/2021 S6.02; S6.03; S7.05; S8.02; S8.03; S9.01 Tháng 1/2022 S6.01; S6.05;S7.01; S7.03; S8.01 Tháng 2/2022 S6.06; S7.02; S9.02

Tiến độ xây dựng Vinhomes Grand Park t9/2020

Tiến độ xây dựng tại phân khu The Middle (PK3) và The Ocean (PK4) là: hạ tầng đã được hoàn thiện và đang thi công cọc móng.

Tiến độ nhà phố Vinhomes Grand Park T8/2020

Tiến độ xây dựng phân khu thấp tầng nhà phố The Manhattan hiện đang thi công đổ sàn bê tông tầng 2.

Tiến độ xây dựng công viên ánh sáng

Công viên ánh sáng đã hoàn thiện gồm các tiện ích như: biển hồ cát trắng, vườn cây ánh sáng cùng rất nhiều tiện ích khác… Vào dịp Tết nguyên đán 2020 vừa qua, tại đây đã tổ chức “Hội hoa xuân” khai trương công viên.

Tiến độ xây dựng Vinhomes Quận 9

tiến độ vinhomes grand Park tháng 8/2020

Cập nhật tiến độ xây dựng Vinhomes Grand Park tháng 8/2020 qua camera 360° dưới đây.

Tiến độ xây dựng Vinhomes Grand Park cập nhật tháng 8/2020. ⛑️🦺🎞️🎞️🎞️ Trải nghiệm camera 360° toàn cảnh dự án và chi… Dikirim oleh Vinhomes Sài Gòn pada Senin, 10 Agustus 2020

Tiến độ xây dựng nhà phố Vinhomes Grand park

Video: Tiến độ xây dựng nhà phố Vinhomes Grand Park cập nhật tháng 8/2020.

tiến độ thi công vinhomes grand park tháng 9/2020

Đang cập nhật…

VINHOMES GRAND PARK Thành phố thông minh – công viên

cập nhật tiến độ xây dựng vincity quận 9

Đại lý chính thức phân phối dự án

Phòng kinh doanh địa ốc:

Hotline: 0938.33.44.99 (call/zalo/viber)

học phun xăm thẩm mỹ

dự án vinhomes grand park

Vị trí dự án Vinhomes Grand Park quận 9.

Tổng hợp nội dung chính Tiến độ xây dựng Vinhomes

✅ Tiến độ bàn giao The Rainbow

Phân khu The Rainbow đã bàn giao cho khách hàng. Còn lại:

❖ Tháng 9/2020: S2.05; S3.05.

✅ Tiến độ bàn giao The Origami

Thời gian bàn giao căn hộ The Origami được chủ đầu tư thông báo cụ thể như sau:

❖ Tháng 11/2021: S9.03.

❖ Tháng 12/2021: S6.02; S6.03; S7.05; S8.02; S8.03; S9.01.

❖ Tháng 1/2022: S6.01; S6.05; S7.01; S.03; S8.01.

❖ Tháng 2/2022: S6.06; S7.02; S9.02.

✅ Tiến độ bàn giao The Manhattan

Tiến độ bàn giao nhà phố / shophouse phân khu thấp tầng dự kiến tháng 5/2021. Hoặc khi có thông báo từ CĐT.

✅ Loại hình sản phẩm tại Vinhomes Quận 9

❖ Căn hộ: Studio, 1PN+, 2PN, 2PN+, 3PN, 3PN+ (DT: 27 – 108m2)

❖ Nhà phố – Shophouse: 938 căn (DT 84 – 180m2)

❖ Boutique Villa: 127 căn (DT 178 – 671m2)

❖ Biệt thự ven sông (đơn lập – song lập): 334 căn (DT 345 – 805m2)

Tin tức khác:

Dự án khác: