Trincheira inacabada na Avenida das Torres, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (Foto: Murilo Basso / G1)

Um ano após o início da Copa do Mundo, Curitiba ainda aguarda a entrega completa de seis das 11 principais obras prometidas à população para o evento. Apenas quatro obras foram entregues totalmente prontas e uma delas foi excluída da matriz de responsabilidade da Copa e não vai ser executada. A maior parte das construções atrasadas é de responsabilidade do governo do estado, mas tanto a prefeitura, quanto o Atlético-PR, também ficaram devendo aos moradores. Veja a lista no fim da reportagem

Da parte estadual, o que ficou prometido e ainda não foi totalmente entregue tem a ver com as obras de mobilidade urbana entre Curitiba e a Região Metropolitana. Os corredores de mobilidade tiveram atrasos em todas as obras. Uma das obras da Via Radial de Integração, na Avenida Salgado Filho, em Curitiba, só foi iniciada em fevereiro de 2015. A previsão de entrega é para agosto deste ano.

Trincheira ainda não foi concluída, um anos depois

do início da Copa do Mundo (Foto: Murilo Basso / G1)

Já a obra da Avenida das Torres, que liga o Aeroporto Afonso Pena, em São José dos Pinhais, à Rodoferroviária de Curitiba, no centro da capital paranaense, ainda aguardá alguns ajustes para ser totalmente entregue, embora as pistas para os carros já estejam liberadas desde junho de 2014. Apenas a parte curitibana da obra, de responsabilidade da prefeitura, está totalmente pronta.

A mesma situação pode ser vista próximo dali, no corredor da Avenida Marechal Floriano. A obra deveria criar uma extensão para a linha de ônibus expresso que sai do Centro de Curitiba em direção ao bairro Boqueirão. A ideia era estender a canaleta até São José dos Pinhais. Porém, quando se sai de Curitiba para a cidade vizinha, o que se observa é um canteiro de obras ainda inacabadas. A previsão de entrega deste trecho é para dezembro de 2015.

Para todos os casos, a Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba (Comec), órgão estadual responsável por tocar as obras, cita uma série de entraves com a liberação dos recursos do PAC. Entre eles, estão problemas no pagamento; remanejamento de interferências urbanas promovidas por concessionárias de serviços públicos, como postes e tubulações de água; e burocracia para a liberação de recursos.

saiba mais Rodoviária de Curitiba volta a operar normalmente após período de obras

Terminal atrasa e avenida 'some'

Da parte da prefeitura, uma obra bastante aguardada pelos moradores é a conclusão do Terminal Santa Cândida, que fica na área norte da cidade. A reforma do terminal de ônibus iria culminar na criação de uma nova linha de ônibus entre o bairro e a Praça do Japão, na região central. Todas as estações-tubo que fariam parte dessa nova linha foram desalinhadas, mas o terminal em si ainda é um canteiro de obras.

O terminal deveria ter sido entregue antes da Copa do Mundo, mas em março de 2014, a prefeitura reconheceu que não conseguiria entregar a obra e a retirou das promessas para o evento. Segundo a prefeitura, houve problemas com a contratação da empreiteira que deveria ter entregue a obra. Uma nova licitação foi feita e a última previsão das autoridades municipais é entregar o terminal pronto apenas no segundo semestre deste ano.

Outra obra que "sumiu" das responsabilidades da prefeitura foi a requalificação da Avenida Cândido de Abreu, no Centro Cívico. O local abriga, entre outros prédios, as sedes dos governos municipal e estadual. A prefeitura alegou que havia problemas para arcar com os custos previstos e desistiu de iniciar a obra e ela não deve ser feita nesta gestão.

A rodoferroviária, outra obra que incomodou os curitibanos durante quase dois anos, só foi entregue às vésperas dos jogos. As demais de responsabilidade da prefeitura foram entregues antes ainda dos jogos.

Prédio da imprensa da Arena da Baixada foi

paralisado antes da Copa do Mundo (Foto:

Fernando Freire/Globoesporte.com)

Atlético-PR não termina obra e não comenta

A Arena da Baixada, estádio que recebeu quatro partidas da Copa do Mundo, foi entregue em cima do prazo. Com vários problemas na execução da obra, incluindo uma infinita queda de braço entre o Atlético-PR, a prefeitura e o governo do estado, o palco curitibano do evento só teve dois eventos-teste antes dos jogos. Nenhum deles usou a capacidade máxima do estádio.

Depois dos jogos, tem servido apenas ao clube, que participa dos campeonatos Paranaense, Brasileiro e da Copa do Brasil. O clube foi questionado em relação à média de público, mas não passou nenhum dado ao G1.

Ainda assim, o clube ficou devendo aos curitibanos. O prédio que deveria ter sido usado como centro de imprensa não ficou pronto e permanece inacabado. A prefeitura pretendia usar o local, como contrapartida pelas desapropriações feitas no entorno do estádio. O caso ainda gera discussões entre a diretoria do Atlético-PR e a administração municipal. Procurado pelo G1, o clube informou que não vai se manifestar a respeito.

Depois dos jogos da Copa, Arena da Baixada tem servido apenas ao clube (Foto: Fernando Freire)

Veja o como ficou cada obra prometida:

Corredor da Av. Cândido de Abreu

Houve atraso? - Sim

Foi entregue? - Não

Previsão de entrega - Obra não será executada

Motivos - Obra foi retirada da matriz de responsabilidade do Mundial

Requalificação de vias existentes no Corredor Metropolitano

Houve atraso? - Sim

Foi entregue? - Em parte

Previsão de entrega - Apenas parte das obras foi entregue. As que ainda não estão prontas devem ser entregues em 2016.

Motivos - Governo estadual alega problemas administrativos e burocráticos.

Vias de Integração Radial Metropolitana

Houve atraso? - Sim

Foi entregue? - Em parte

Previsão de entrega - Apenas parte das obras foi entregue. As que ainda não estão prontas devem ser entregues em 2016.

Motivos - Governo estadual alega problemas administrativos e burocráticos.

Linha Verde Sul

Houve atraso? - Não

Foi entregue? - Sim

Previsão de entrega - Obras foram entregues em 2014, antes da Copa

Corredor Aeroporto/Rodoferroviária

Houve atraso? - Sim

Foi entregue? - Em parte

Previsão de entrega - A parte dentro de Curitiba e as vias principais para os carros ficaram prontas às vésperas da Copa. O restante, em São José dos Pinhais, aguarda os últimos ajustes.

Motivos - Governo estadual alega problemas administrativos e burocráticos.

Sistema Integrado de Monitoramento

Houve atraso? - Não

Foi entregue? - Sim

Previsão de entrega - Entregue em maio de 2014

Reforma do Terminal Santa Cândida

Houve atraso? - Sim

Foi entregue? - Não

Previsão de entrega - Segundo semestre de 2015

Motivos - Prefeitura teve problemas com a primeira construtora contratada

Corredor da Avenida Marechal Floriano

Houve atraso? - Sim

Foi entregue? - Em parte

Previsão de entrega - A parte de Curitiba foi entregue dentro do prazo da Copa, já a extensão da via, até São José dos Pinhais ainda está em obras e só deve ficar pronta em dezembro de 2015

Motivos - Governo estadual alega problemas administrativos e burocráticos.

Reforma da Rodoferroviária

Houve atraso? - Sim

Foi entregue? - Sim

Previsão de entrega - Foi entregue em junho de 2014

Motivos - Projeto teve que ser reformulado, mas foi entregue antes do Mundial.

Aeroporto Afonso Pena

Houve atraso? - Não

Foi entregue? - Sim

Previsão de entrega - Foi entregue em junho de 2014

Centro de imprensa da Arena da Baixada

Houve atraso? - Sim

Foi entregue? - Não

Previsão de entrega - Não há

Motivos - O Atlético-PR, responsável pela obra, não quis se pronunciar.