もんじゅ燃料１００体取り出し断念 不具合続き計画完了せず定検へ

文部科学省は１月２１日、高速増殖原型炉もんじゅ（福井県敦賀市）の使用済み核燃料取り出し作業について、今月中に計１００体の取り出しを完了するとしていた計画を達成できなくなったと福井県庁で明らかにした。これまでに取り出したのは８３体。２０２２年度までに計５３０体を取り出す全体の工程に影響はないとしている。２８日までに年度内の取り出し作業を終え、２９日から本格化する定期検査に備える。

日本原子力研究開発機構が昨年１２月、昨年中としていた完了時期を今月中に延期したが、その後も機器の不具合などによる作業中断が続いていた。

同省の明野吉成もんじゅ廃止措置対策監が２１日、福井県を訪れ、清水英男安全環境部長に報告した。

明野対策監は、今月末までに取り出せるのは最大８体で、計９１体にとどまると説明。清水部長は「（機構と文科省が）自ら定めた工程を守れず遺憾だ。月末から本格的に始まる定期検査で不具合に対して十分な対策を行ってほしい」と求めた。

その後、明野対策監と面会した敦賀市の渕上隆信市長は「予期せぬ不具合も想定した上で、工程や体制を再度見直す必要がある」と指摘した。

当初計画では１００体の燃料取り出しに半年を要し、作業の開始予定は２０１８年７月とされた。しかし開始前に不備が見つかったことなどから作業は８月３０日にスタート。取り出し開始以降、燃料出入機（だしいれき）に冷却材の液体ナトリウムが固着するなどのトラブルが相次いだ。