Eine Kostensteigerung von mehr als 55% (1,5 Millionen Euro) einigermaßen nachvollziehbar zu argumentieren, verlangt einiges an Kreativität. Wie schwierig es ist, die zusätzlichen Kosten zu argumentieren, zeigt der zweite Stadtrechnungshofbericht zum Projekt Augartenarena.

Bürgermeister Siegfried Nagl schiebt die Kostensteigerung auf “zusätzliche Parkbänke, bessere Beleuchtung im Park und erhöhte Naturschutzauflagen”1. Tatsächlich aber hat Nagl das “Projekt ohne notwendigen Planungsvorlauf” und ohne “zeitgerechte Abwicklung notwendiger zusätzlicher Bewilligungsverfahren” verspätet zur Projektgenehmigung vorgelegt2. Außerdem entstand durch den späten Projektvorschlag ein erheblicher Zeitdruck, der das Risiko von Mehrkosten erhöhte2.

Die für das Augartenprojekt zuständige Abteilung der Stadt Graz, sieht das naturgemäß anders und verortet die Gründe für die Kostenexplosion an anderen Stellen.

Mit folgenden Argumenten hat die Stadt die Kostensteigerung von 1,5 Millionen Euro offiziell begründet3. Diese Argumente werfen viele Fragen auf … einige davon möchten wir euch hier als Denkanstoß mitgeben.