Redacción

El aeropuerto de Santa Lucía, que llevará por nombre "General Felipe Ángeles", arrancó su construcción en octubre pese a una serie de amparos, meses después de la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco.

Hasta ahora, así avanzan la obras, de acuerdo con los videos que cada semana exhibe el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina "para que entre todos vayamos constatando cómo se van a ir edificando estas importantes obras".

27 de julio, 33 mil empleos generados

Torre de control y servicios de extinción de incendios. Se inicia el armado de acero para realizar la cimentación superficial de la barra perimetral.

y servicios de extinción de incendios. Se inicia el armado de acero para realizar la cimentación superficial de la barra perimetral. En el edificio exterior se continúa trabajando en las instalaciones hidráulicas, sanitarias, pozos de visita. Se trabaja de manera destacada en el montaje y nivelación de la estructura de la columna.

Terminal de combustibles y red de distribución. Se avanza en el tendido de concreto de altas especificaciones en plataforma de maniobras. Cimentación del edificio de control y torre de vigilancia. Conformación de terraplén en vialidad central para instalaciones de apoyo a la aviación.

y red de distribución. Se avanza en el tendido de concreto de altas especificaciones en plataforma de maniobras. Cimentación del edificio de control y torre de vigilancia. Conformación de terraplén en vialidad central para instalaciones de apoyo a la aviación. Redes hidráulicas y sanitarias generales . Se continúa con los trabajos de excavación en la red general de gas natural, además de la conformación de terraplenes para el desplante de estructuras en la cisterna la regulación de la planta de agua potable secundaria.

. Se continúa con los trabajos de excavación en la red general de gas natural, además de la conformación de terraplenes para el desplante de estructuras en la cisterna la regulación de la planta de agua potable secundaria. Estacionamiento y terminal intermodal de transporte terrestre. Se trabaja en el primer nivel del tren suburbano con la construcción de losa de cimentación.

y terminal intermodal de transporte terrestre. Se trabaja en el primer nivel del tren suburbano con la construcción de losa de cimentación. Reutilización de materiales. Se continúa con el traslado desde Texcoco hasta Santa Lucía de materiales pétreos como tezontle y basalto triturado, así como diversas tuberías y equipamiento eléctrico a fin de ser reutilizados en la obra para generar ahorros.

Pista y plataforma militar . Se destacan los trabajos topográficos, conformación de terraplén, explotación y relleno en bancos de préstamo.

. Se destacan los trabajos topográficos, conformación de terraplén, explotación y relleno en bancos de préstamo. Estructura del pavimento. Se realiza la colocación de la base hidráulica, el tendido de tubería eléctrica, así como la colocación de tubos de concreto para las obras de drenaje.

Se han generado 33 mil 460 empleos civiles. Faltan 602 días de construcción.

#ConferenciaPresidente | Lunes 27 de julio de 2020 https://t.co/l8J9526D1l — Gobierno de México (@GobiernoMX) July 27, 2020

20 julio, 32 mil empleos generados



Pista norte y central , plataforma y rodajes. Se avanza en el tendido de concreto de alta resistencia como acabado final de pista. En calles de rodaje y plataformas se ejecuta la conformación de las últimas capas de terraplén con cemento.

, plataforma y rodajes. Se avanza en el tendido de concreto de alta resistencia como acabado final de pista. En calles de rodaje y plataformas se ejecuta la conformación de las últimas capas de terraplén con cemento. Base Aérea Militar Número 1 . Se ejecutan trabajos de relleno y compactación de plataformas y vialidades, con material mejorado del banco de préstamo, y excavación de cepas para losa de cimentación en el edificio de servicios.

. Se ejecutan trabajos de relleno y compactación de plataformas y vialidades, con material mejorado del banco de préstamo, y excavación de cepas para losa de cimentación en el edificio de servicios. Instalaciones de la 37ª Zona Militar. Se realiza el habilitado de acero y cimbra para el colado de columnas, trabes, losas de entrepiso y azotea, construcción de muro de block, colocación de instalaciones hidráulicas y sanitarias y de ductería.

Unidad Habitacional Militar . Se trabaja en el desplante de muros, vaciado de concreto en castillos y cadenas, aplanado en interior y exterior, y acabado con paste en muros y plafones.

. Se trabaja en el desplante de muros, vaciado de concreto en castillos y cadenas, aplanado en interior y exterior, y acabado con paste en muros y plafones. Escuela Militar de Materiales de Guerra. Se trabaja en la excavación para explotación de material aprovechable en banco de préstamo, conformación de las plataformas de desplante de tezontle en el edificio de laboratorios y en el museo, asimismo, la conformación de plataformas para edificación.

Interconexión vial tramo caseta Tultepec-Santa Lucía . Se realiza una mezcla de material producto de banco y tezontle con la que se lleva a cabo la conformación de terraplén a nivel subyacente y subrasante.

. Se realiza una mezcla de material producto de banco y tezontle con la que se lleva a cabo la conformación de terraplén a nivel subyacente y subrasante. Se han generado 32 mil 257 empleos civil. Faltan 609 días de construcción.

#ConferenciaPresidente | Lunes 20 de julio de 2020 https://t.co/jYhPRMrgs3 — Gobierno de México (@GobiernoMX) July 20, 2020

13 de julio, 31 mil empleos generados

Terminal de pasajeros . Se continúa con trabajos de montaje de estructura metálica, colocación de lámina de acero, habilitado de acero de refuerzo, aplicación de pintura aislante contra fuego en columnas y trabes metálicas; además, se realiza la colocación de muros divisorios y perimetrales.

. Se continúa con trabajos de montaje de estructura metálica, colocación de lámina de acero, habilitado de acero de refuerzo, aplicación de pintura aislante contra fuego en columnas y trabes metálicas; además, se realiza la colocación de muros divisorios y perimetrales. Redes hidráulicas y sanitarias generales. Se avanza con la excavación en zanjas para alojar tubería del complejo logístico a la planta de tratamiento de aguas residuales, colado de la losa base y muros del tanque de cloración de citada planta.

y sanitarias generales. Se avanza con la excavación en zanjas para alojar tubería del complejo logístico a la planta de tratamiento de aguas residuales, colado de la losa base y muros del tanque de cloración de citada planta. Eje troncal de circulación y obras complementarias. Se realiza la construcción de muros mecánicamente estabilizados, colado de columnas y capiteles del viaducto elevado de la terminal de pasajeros, montaje de andamios y cimbra para el colado de losas.

de circulación y obras complementarias. Se realiza la construcción de muros mecánicamente estabilizados, colado de columnas y capiteles del viaducto elevado de la terminal de pasajeros, montaje de andamios y cimbra para el colado de losas. Organismos complementarios de la Fuerza Aérea Mexicana. Se realiza el forjado de muros con tabique cerámico en las áreas del hangar 101 y comandancia del Primer Grupo Aéreo.

Escuadrones 112, 113 y 303. Habilitado y colocación de acero de refuerzo.

Vialidad y barda perimetral . Se lleva a cabo el tendido y compactación de material subrasante en el tramo de cuatro carriles, excavación, suministro de base hidráulica en vialidades de cuatro y seis.

. Se lleva a cabo el tendido y compactación de material subrasante en el tramo de cuatro carriles, excavación, suministro de base hidráulica en vialidades de cuatro y seis. Se han generado 31 mil 229 empleos civiles. Faltan 616 días de construcción.

#ConferenciaPresidente | Lunes 13 de julio de 2020 https://t.co/zJCjKmB27Y — Gobierno de México (@GobiernoMX) July 13, 2020

Te recomendamos: Denuncian corrupción en licitación por venta de acero del NAIM

6 de julio, 30 mil empleos generados

Pista norte y central , plataforma y rodajes. Se avanza en la excavación en caja para el desplante de la estructura del pavimento. Conformación del terraplén y tendido de la capa con base hidráulica, tendido de concreto de alta resistencia como acabado final de pista.

, plataforma y rodajes. Se avanza en la excavación en caja para el desplante de la estructura del pavimento. Conformación del terraplén y tendido de la capa con base hidráulica, tendido de concreto de alta resistencia como acabado final de pista. Terminal de combustibles y red de distribución. Se efectúan trabajos de soldadura de fondo en los tanques verticales atmosféricos de combustible, así como el colado de concreto premezclado en losas de cimentación y en muros de contención, armado y cimbrado del muro perimetral del dique y conformación de terraplén en vialidades.

y red de distribución. Se efectúan trabajos de soldadura de fondo en los tanques verticales atmosféricos de combustible, así como el colado de concreto premezclado en losas de cimentación y en muros de contención, armado y cimbrado del muro perimetral del dique y conformación de terraplén en vialidades. Redes eléctricas y red de voz y datos. Se realiza el aplanado de muros interiores y exteriores, así como el montaje de contraventeos en puertas peatonales y la colocación de una grúa telescópica, se continúa con el tendido de cable para el sistema de tierra física.

y red de voz y datos. Se realiza el aplanado de muros interiores y exteriores, así como el montaje de contraventeos en puertas peatonales y la colocación de una grúa telescópica, se continúa con el tendido de cable para el sistema de tierra física. Estacionamiento y terminal intermodal de transporte terrestre. Se trabaja en la conformación de terraplenes, mientras que en el estacionamiento de usuarios y estación del Tren Suburbano se realiza el armado de dados centrales y de parrilla de losa de cimentación.

y terminal intermodal de transporte terrestre. Se trabaja en la conformación de terraplenes, mientras que en el estacionamiento de usuarios y estación del Tren Suburbano se realiza el armado de dados centrales y de parrilla de losa de cimentación. Centro educativo. Se realiza la construcción de muros de tabique hueco, así como el montaje de techumbre metálica, además se ejecutan trabajos de habilitado y armado de columnas del área de intendencia y excavación de cepas para cimentación en el Centro de Desarrollo Infantil.

Se han generado 30 mil 204 empleos civiles. Faltan 623 días de construcción.

#ConferenciaPresidente | Lunes 6 de julio de 2020 https://t.co/SI6fz0Ch4M — Gobierno de México (@GobiernoMX) July 6, 2020

29 de junio, 29 mil empleos generados



Terminal de combustibles y red de distribución . Se realiza el habilitado de solera base, conformación de terracerías y estructura de pavimento, colocación de paneles de cemento en fachada del edificio de laboratorio e instalaciones eléctricas de los edificios de enfermería, laboratorio y subestación eléctrica.

. Se realiza el habilitado de solera base, conformación de terracerías y estructura de pavimento, colocación de paneles de cemento en fachada del edificio de laboratorio e instalaciones eléctricas de los edificios de enfermería, laboratorio y subestación eléctrica. Torre de control y servicios de extinción de incendios. Edificios administrativos. Se continúa con el montaje de columnas y trabes de la estructura metálica de los edificios del área administrativa y recreación; se inició el habilitado y armado de acero en plataforma de estacionamiento de vehículos de emergencia.

y servicios de extinción de incendios. Edificios administrativos. Se continúa con el montaje de columnas y trabes de la estructura metálica de los edificios del área administrativa y recreación; se inició el habilitado y armado de acero en plataforma de estacionamiento de vehículos de emergencia. Redes hidráulicas y sanitarias generales. Se realizan los trabajos de trazo y nivelación en la planta de agua potable secundaria, descimbrado de muros, retiro de cimbra y colado en las plantas de tratamiento de aguas residuales.

Pista y plataforma militar . Se realiza la colocación de la base hidráulica, de concreto magro y construcción de losa de concreto de alta especificación, como acabado final de pista.

. Se realiza la colocación de la base hidráulica, de concreto magro y construcción de losa de concreto de alta especificación, como acabado final de pista. Estacionamiento y terminal intermodal de transporte terrestre. En el cuerpo 1 y 2 del Tren Suburbano se lleva a cabo el armado de dados centrales y construcción de muros perimetrales, mientras que en el cuerpo uno del sótano se realiza el armado de dados centrales.

de transporte terrestre. En el cuerpo 1 y 2 del Tren Suburbano se lleva a cabo el armado de dados centrales y construcción de muros perimetrales, mientras que en el cuerpo uno del sótano se realiza el armado de dados centrales. Escuela Militar de Tropas Especialistas de la Fuerza Aérea. Se continúa con la excavación en cajas para estacionamiento y vialidad, y la conformación de plataformas con tendido de cama estabilizadora de tezontle.

Se han generado 29 mil un empleos civiles. Faltan 630 días de construcción.

#ConferenciaPresidente | Lunes 29 de junio de 2020 https://t.co/VGJ6qRdQL8 — Gobierno de México (@GobiernoMX) June 29, 2020

22 de junio, 28 mil empleos generados



Pista norte y central . Plataforma y rodajes. Se continúa con la excavación en caja para el desplante de la estructura del pavimento. En la pista central siguen los trabajos de tendido de concreto.

. Plataforma y rodajes. Se continúa con la excavación en caja para el desplante de la estructura del pavimento. En la pista central siguen los trabajos de tendido de concreto. Calles de rodaje y plataformas. Se continúa con el tendido de la capa de concreto magro y de concreto MR51.

Base Aérea Militar número 1. Se realiza la excavación del patio de honor, excavación de cepas y armado de acero, construcción de muros en la comandancia, colocación de cimbra para losa de azotea y el colado de trabe en el comedor.

número 1. Se realiza la excavación del patio de honor, excavación de cepas y armado de acero, construcción de muros en la comandancia, colocación de cimbra para losa de azotea y el colado de trabe en el comedor. Instalaciones de la 37 Zona Militar. Se llevan a cabo los trabajos de colocación de instalaciones hidráulicas y sanitarias, ductería para instalaciones eléctricas, habilitado de cimbra y aseo, colado de losas, columnas y colocación de muros.

Unidad habitacional militar . Se continúa con la construcción de muros de mampostería, así como ductería en las instalaciones eléctricas, hidráulica y sanitaria.

. Se continúa con la construcción de muros de mampostería, así como ductería en las instalaciones eléctricas, hidráulica y sanitaria. Edificios. Se realiza el aplanado de muros interiores y exteriores, así como la colocación de recubrimientos cerámicos.

Interconexión vial tramo caseta Tultepec-Santa Lucía. Se realizan los trabajos de conformación de terraplén, la excavación en carriles de ambos cuerpos para extraer material inestable en la zona sur del proyecto y los trabajos de habilitado de acero para la construcción de los muros que integran los diferentes pasos a desnivel.

tramo caseta Tultepec-Santa Lucía. Se realizan los trabajos de conformación de terraplén, la excavación en carriles de ambos cuerpos para extraer material inestable en la zona sur del proyecto y los trabajos de habilitado de acero para la construcción de los muros que integran los diferentes pasos a desnivel. Se han generado 28 mil 183 empleos civiles. Faltan 637 días de construcción.

#ConferenciaPresidente | Lunes 22 de junio de 2020 https://t.co/ZBruw3Yenf — Gobierno de México (@GobiernoMX) June 22, 2020

15 de junio, 27 mil empleos generados



Terminal de pasajeros . Se coló el primer entrepiso en la sala de abordaje para posiciones remotas en planta baja.

. Se coló el primer entrepiso en la sala de abordaje para posiciones remotas en planta baja. Se instalaron tres grúas adicionales para agilizar el montaje en el procesador central, se concluyó la colocación de aisladores sísmicos y se inició la colocación de la estructura de cubierta en salas de última espera para vuelos internacionales.

Redes hidráulicas y sanitarias generales. Se llevó a cabo la excavación de cepas en el drenaje pluvial y la colocación de tubería de concreto en la red general, habilitado de cimbra y acero, de cimbrado de tanques y conformación de terraplenes en la planta de agua potable y en tres plantas de tratamiento de aguas residuales.

y sanitarias generales. Se llevó a cabo la excavación de cepas en el drenaje pluvial y la colocación de tubería de concreto en la red general, habilitado de cimbra y acero, de cimbrado de tanques y conformación de terraplenes en la planta de agua potable y en tres plantas de tratamiento de aguas residuales. Eje troncal de circulación y obras complementarias. Se continúa con los trabajos de colado en columnas y la construcción de muros mecánicamente estabilizados para el viaducto elevado de acceso al nivel de salidas de la terminal de pasajeros, además de la sustitución de terreno y conformación de terraplenes en vialidades.

de circulación y obras complementarias. Se continúa con los trabajos de colado en columnas y la construcción de muros mecánicamente estabilizados para el viaducto elevado de acceso al nivel de salidas de la terminal de pasajeros, además de la sustitución de terreno y conformación de terraplenes en vialidades. Organismos complementarios de la Fuerza Aérea Mexicana. se llevan a cabo diferentes trabajos como la conformación y tendido de capa, colado de cimentación en espera de estructura metálica, armado de acero para losa de cimentación, excavación de cepas y el colado de plantillas.

Vialidad y barda perimetral . se iniciaron los trabajos de trazo, despalme y excavación de cajón en el tramo de Xaltocan, en la barda perimetral se lleva a cabo la fabricación y montaje de dovelas, así como el armado, cimbrado y colado de contratrabes.

. se iniciaron los trabajos de trazo, despalme y excavación de cajón en el tramo de Xaltocan, en la barda perimetral se lleva a cabo la fabricación y montaje de dovelas, así como el armado, cimbrado y colado de contratrabes. Se han generado 27 mil 58 empleos civiles. Faltan 644 días de construcción.

#ConferenciaPresidente, desde Veracruz | Lunes 15 de junio de 2020 https://t.co/fynoK5Wu3N — Gobierno de México (@GobiernoMX) June 15, 2020

Te recomendamos: AMLO descarta problemas de abasto de agua en aeropuerto de Santa Lucía

​8 de junio, 26 mil empleos generados

Terminal de combustible y red de distribución. Se finaliza la construcción de muros del edificio de subestación eléctrica y planta de emergencia, se realiza el tendido de cama de arena y tubería para el drenaje sanitario, el izaje de armaduras y la colocación de porcelanato en la fachada del edificio administrativo.

y red de distribución. Se finaliza la construcción de muros del edificio de subestación eléctrica y planta de emergencia, se realiza el tendido de cama de arena y tubería para el drenaje sanitario, el izaje de armaduras y la colocación de porcelanato en la fachada del edificio administrativo. Pista norte y central . Plataforma y calles de rodaje. Continúan los trabajos de tendido de concreto NR, conformando la capa superior y de rodamiento de la estructura de pavimento, la excavación en caja para el desplante de la estructura del pavimento y conformación de terraplén de las capas sub-base con suelo cemento y base hidráulica.

. Plataforma y calles de rodaje. Continúan los trabajos de tendido de concreto NR, conformando la capa superior y de rodamiento de la estructura de pavimento, la excavación en caja para el desplante de la estructura del pavimento y conformación de terraplén de las capas sub-base con suelo cemento y base hidráulica. Torre de control y edificios administrativos . Se realiza el izado de acero estructural del fuste de la torre e inicia la colocación de la estructura de áreas administrativas.

. Se realiza el izado de acero estructural del fuste de la torre e inicia la colocación de la estructura de áreas administrativas. Servicio de extinción de incendios. Se continúa con el aplanado de los muros de mampostería, así como la colocación de base hidráulica en vialidades.

Estacionamiento y terminal intermodal de transporte terrestre. Se lleva a cabo la excavación en dados de estacionamiento de usuarios y suburbano, cepas a mano y con maquinaria, nivelación y compactación de rampa de acceso, zampeado de muros, colado de plantillas y el armado de acero para contratrabes principales y secundarias.

de transporte terrestre. Se lleva a cabo la excavación en dados de estacionamiento de usuarios y suburbano, cepas a mano y con maquinaria, nivelación y compactación de rampa de acceso, zampeado de muros, colado de plantillas y el armado de acero para contratrabes principales y secundarias. Centro educativo. Se trabaja en la conformación de material, calidad subyacente, relleno y compactación, habilitado de acero de refuerzo para la cimentación de los edificios de las aulas de primaria y secundaria.

Se han generado 26 mil 181 empleos civiles. Faltan 651 días de construcción.

#ConferenciaPresidente | Lunes 8 de junio de 2020 https://t.co/oFLg1tOciN — Gobierno de México (@GobiernoMX) June 8, 2020

Te recomendamos: SCT propone cancelar Terminal 3 del AICM por baja demanda de pasajeros

1 de junio, 25 mil empleos generados



Vialidad y barda perimetral . Se continúan los trabajos de relleno, acarreo y compactación de material. En la barda se trabaja el habilitado de acero y colado en dados y columnas, además del montaje de dovelas.

. Se continúan los trabajos de relleno, acarreo y compactación de material. En la barda se trabaja el habilitado de acero y colado en dados y columnas, además del montaje de dovelas. Interconexión vial , tramo Caseta-Tultepec-Santa Lucía. Se lleva a cabo la extracción y acarreo de material para mejoramiento de suelos, así como la excavación en carriles de la zona sur, conformación de terraplén, sustitución de terreno y reubicación de vías férreas.

, tramo Caseta-Tultepec-Santa Lucía. Se lleva a cabo la extracción y acarreo de material para mejoramiento de suelos, así como la excavación en carriles de la zona sur, conformación de terraplén, sustitución de terreno y reubicación de vías férreas. Pista y plataforma militar . Se realizan trabajos topográficos, colocación de la base hidráulica y de concreto magro en la estructura del pavimento.

. Se realizan trabajos topográficos, colocación de la base hidráulica y de concreto magro en la estructura del pavimento. Organismos complementarios de la Fuerza Aérea Mexicana. Se realizan actividades de sustitución del terreno en el área principal y adosada, armado de contratrabes y dados, colado de plantillas y de losa de cimentación, trazo y excavación de cepas en escuadrones aéreos.

Unidad habitacional militar. Se realiza la excavación y relleno con material de banco de préstamo para la conformación de vialidades.

Se realiza la excavación y relleno con material de banco de préstamo para la conformación de vialidades. Departamentos. Se llevan a cabo los trabajos de habilitado de acero. Cimbre en muros y losas, desplante y aplanado de muros, colocación de losetas, cableado eléctrico, colocación de cancelería y pintura en interiores y exteriores.

Se han generado 25 mil 257 empleos civiles. Faltan 658 días de construcción.

#ConferenciaPresidente | Lunes 1 de junio de 2020. https://t.co/5MHDWk5gyu — Gobierno de México (@GobiernoMX) June 1, 2020

25 de mayo, 24 mil empleos generados



Pista norte y central , Plataformas y rodajes. Se continúa con el tendido de concreto, conformando la capa superior y de rodamiento de la pista central.

, Plataformas y rodajes. Se continúa con el tendido de concreto, conformando la capa superior y de rodamiento de la pista central. En calles de rodaje y plataformas se realiza la conformación de las capas con suelo cemento, base hidráulica y tendido de concreto magro. En la pista norte, la excavación en caja para el desplante de la estructura del pavimento y conformación de terraplén.

Eje troncal de circulación y obras complementarias. Se continúa con la excavación en caja para sustitución de terreno en vialidades y conformación de terraplenes, el habilitado y armado de acero para columnas, cimbrado y colado de zapatas de cimentación y cabezales en caballetes, y el montaje de paramentos verticales en muros.

de circulación y obras complementarias. Se continúa con la excavación en caja para sustitución de terreno en vialidades y conformación de terraplenes, el habilitado y armado de acero para columnas, cimbrado y colado de zapatas de cimentación y cabezales en caballetes, y el montaje de paramentos verticales en muros. Redes hidráulicas y sanitarias generales. Se continúan con los trabajos en las plantas de tratamiento de aguas residuales. En la planta de agua potable se realizó el colado de la última sección en el tercer tanque de almacenamiento de agua.

y sanitarias generales. Se continúan con los trabajos en las plantas de tratamiento de aguas residuales. En la planta de agua potable se realizó el colado de la última sección en el tercer tanque de almacenamiento de agua. Instalaciones de la 37 Zona Militar . Se realizan trabajos de habilitado de acero para armado de losa de entrepiso, trabes y columnas, habilitado de cimbra, colado de losas de entrepiso y columnas, colocación de muros con block, repellado fino en muros, colocación de instalaciones hidráulicas, sanitarias y ductería para instalaciones eléctricas.

. Se realizan trabajos de habilitado de acero para armado de losa de entrepiso, trabes y columnas, habilitado de cimbra, colado de losas de entrepiso y columnas, colocación de muros con block, repellado fino en muros, colocación de instalaciones hidráulicas, sanitarias y ductería para instalaciones eléctricas. Base Aérea Militar Número 1 . Se efectúa el relleno y compactación de plataformas y vialidades, colocación de anclas para sujeción de columnas metálicas en la terminal militar y pabellón de mandatarios.

. Se efectúa el relleno y compactación de plataformas y vialidades, colocación de anclas para sujeción de columnas metálicas en la terminal militar y pabellón de mandatarios. Se han generado 24 mil 381 empleos civiles. Faltan 605 días de construcción.

#ConferenciaPresidente | Lunes 25 de mayo de 2020 https://t.co/Lm4e60zxHD — Gobierno de México (@GobiernoMX) May 25, 2020

18 de mayo, 18.1% de avance



El general Gustavo Ricardo Vallejo, encargado de la construcción de la terminal aérea, informó que el aeropuerto tiene un avance físico de 18.1 por ciento. El mismo se desarrolla de la siguiente manera:

Estacionamiento y terminal intermodal de transporte terrestre. Se realiza excavación en zanja con maquinaría y afine de caras laterales a mano.

Terminal de pasajeros . Se continúa el montaje de la estructura de acero en procesador central y salas de última espera. Se inició la colocación de quinta grúa torre.

. Se continúa el montaje de la estructura de acero en procesador central y salas de última espera. Se inició la colocación de quinta grúa torre. Vialidad y barda perimetral. Se trabaja el relleno con material de banco de préstamo para la conformación de subyacente, acarreo y compactación en vialidades.

Barda perimetral . Se realiza la excavación, habilitado y colocación de acero de refuerzo para dados, columnas y dovelas

. Se realiza la excavación, habilitado y colocación de acero de refuerzo para dados, columnas y dovelas Torre de control y servicios, extinción de incendios y edificios administrativos. Continúa el montaje de la estructura metálica del fuste, así como los trabajos de ramaleo del sistema de iluminación y de traslado de acero de predio Texcoco.

y servicios, extinción de incendios y edificios administrativos. Continúa el montaje de la estructura metálica del fuste, así como los trabajos de ramaleo del sistema de iluminación y de traslado de acero de predio Texcoco. Vialidades. Se continúa la conformación de terraplenes y la colocación de base hidráulica.

Terminal de combustible y red de distribución. Se lleva a cabo colado de concreto en escalones de acceso, colocación de persianas, cancelería, construcción de muros de block aplanado y habilitado de rejillas en trincheras.

y red de distribución. Se lleva a cabo colado de concreto en escalones de acceso, colocación de persianas, cancelería, construcción de muros de block aplanado y habilitado de rejillas en trincheras. A la fecha se han generado 23 mil 425 empleos civiles y faltan 672 días de construcción.

#ConferenciaPresidente | Lunes 18 de mayo de 2020. https://t.co/VjCU4ljocr — Gobierno de México (@GobiernoMX) May 18, 2020

11 de mayo, 22 mil 146 empleos generados



Se efectúa en el eje troncal de circulación y obras complementarias la conformación de terraplenes en vialidades de servicio y colado de zapatas de cimentación y caballetes del viaducto elevado.

de circulación y obras complementarias la conformación de terraplenes en vialidades de servicio y colado de zapatas de cimentación y caballetes del viaducto elevado. Pista norte y central . Se continúa el tendido de concreto MR para la capa superior y de rodamiento en calles de rodaje y plataforma.

. Se continúa el tendido de concreto MR para la capa superior y de rodamiento en calles de rodaje y plataforma. Pista norte. Se realiza la conformación de terraplén.

Terminal de pasajeros . Se realiza el montaje de la estructura de acero en procesador central y salas de última espera y cimentación de una quinta grúa-torre.

. Se realiza el montaje de la estructura de acero en procesador central y salas de última espera y cimentación de una quinta grúa-torre. Estacionamiento y terminal intermodal de transporte terrestre. Se lleva a cabo la excavación en edificaciones y afine de cepas para los dados y contratrabes de losa de cimentación, habilitado y armado de acero, colado de plantillas, coronas y zarpeado en contratrabes.

y terminal intermodal de transporte terrestre. Se lleva a cabo la excavación en edificaciones y afine de cepas para los dados y contratrabes de losa de cimentación, habilitado y armado de acero, colado de plantillas, coronas y zarpeado en contratrabes. Inicio montaje de la estructura metálica del fuste de la torre de control, conformación del estacionamiento y afine de muros del sótano de servicios.

Se han generado 22 mil 146 empleos civiles y faltan 679 días de construcción.

#ConferenciaPresidente | Lunes 11 de mayo de 2020. https://t.co/uQlArhEOJ3 — Gobierno de México (@GobiernoMX) May 11, 2020

4 de mayo, 20 mil 532 empleos generados

Terminal de combustibles y red de distribución. Se efectúa el colado de concreto en losa de azotea de subestación eléctrica y planta de emergencia, así como losa base y muro de cisterna de agua potable.

y red de distribución. Se efectúa el colado de concreto en losa de azotea de subestación eléctrica y planta de emergencia, así como losa base y muro de cisterna de agua potable. Unidad habitacional militar . Se realiza habilitado de acero y cimbra en cimentación de muros y losas, vaciado de concreto, construcción de muros de mampostería, desplante de muro, castillos, cadenas, trabes, muros y losas de concreto armado, así como la instalación de ductería eléctrica, hidráulica y sanitaria.

. Se realiza habilitado de acero y cimbra en cimentación de muros y losas, vaciado de concreto, construcción de muros de mampostería, desplante de muro, castillos, cadenas, trabes, muros y losas de concreto armado, así como la instalación de ductería eléctrica, hidráulica y sanitaria. Pista norte y central , plataforma y rodajes. Conformación de terraplenes, tendido de la capa subbase, base hidráulica y de tubería de concreto para instalaciones de redes y drenaje pluvial, a su vez siguen despalmes y excavaciones en pista norte.

, plataforma y rodajes. Conformación de terraplenes, tendido de la capa subbase, base hidráulica y de tubería de concreto para instalaciones de redes y drenaje pluvial, a su vez siguen despalmes y excavaciones en pista norte. Terminal de pasajeros . Sigue el montaje de la estructura de acero en procesador central y salas de última espera, se instaló la cuarta grúa torre para un frente más de montaje de estructura.

. Sigue el montaje de la estructura de acero en procesador central y salas de última espera, se instaló la cuarta grúa torre para un frente más de montaje de estructura. Instalaciones de la 37 zona militar y organismos jurisdiccionados. Se realizan actividades de habilitado de acero y cimbra, colados de losa de entrepisos y columnas, colocación de muros y repellado fino en muros de la 37 Zona Militar.

Se han generado 20 mil 532 empleos civiles. Faltan 686 días de construcción.

#ConferenciaPresidente | Lunes 4 de mayo de 2020 https://t.co/nsTRxSpsEg — Gobierno de México (@GobiernoMX) May 4, 2020

27 de abril, 19 mil 285 empleos generados



Base Aérea Militar Número 1. Se efectúan trabajos de habilitado de refuerzos de concreto y acero, pruebas de compactación y de grado de humedad, relleno y excavación de terraplén para losa de cimentación.

Número 1. Se efectúan trabajos de habilitado de refuerzos de concreto y acero, pruebas de compactación y de grado de humedad, relleno y excavación de terraplén para losa de cimentación. Vialidad y barda perimetral. Se realizan actividades de excavación en caja, relleno con material de préstamo, acarreo y compactación de material, colocación y habilitado de acero, colado de concreto y montaje de dovelas.

Redes hidráulicas y sanitarias generales. Se realiza el armado de acero de refuerzo en dos tanques de almacenamiento de agua potable y la construcción de tres plantas de tratamiento de aguas residuales.

Estacionamiento y terminal intermodal de transporte terrestre. Habilitado de acero para armado de cimentación, colado de plantillas, excavación y acarreo de material.

intermodal de transporte terrestre. Habilitado de acero para armado de cimentación, colado de plantillas, excavación y acarreo de material. Torre de Control. Se continúa el habilitado de acero para estructura de muros.

Se continúa el habilitado de acero para estructura de muros. Se han generado 19 mil 285 empleos civiles.

Faltan 693 días de construcción.

#ConferenciaPresidente | Lunes 27 de abril de 2020 https://t.co/c9AZwQm1O3 — Gobierno de México (@GobiernoMX) April 27, 2020

Te recomendamos: Buscan ahorro de 622 mil mdp con nuevo plan

20 de abril, 19 mil empleos generados

En la interconexión vial tramo caseta Tultepec se lleva a cabo excavación de carriles y sustitución de terreno.

Se continúa con la construcción de los puestos de mando para los frentes de trabajo operativo.

En la pista norte, central , plataformas y rodajes se llevan a cabo trabajos de tendido de concreto NR, conformando una capa superior y de rodamiento.

, plataformas y rodajes se llevan a cabo trabajos de tendido de concreto NR, conformando una capa superior y de rodamiento. Tendido de la capa, la base hidráulica e instalaciones de tubería de concreto para alojar redes y conducción de drenaje pluvial, además de trabajos de excavación.

Se construyen en la terminal de pasajeros losas de cimentación de las grúas torre para dar continuidad al montaje de estructura metálica que ya se ejecuta en las salas de abordar.

losas de cimentación de las grúas torre para dar continuidad al montaje de estructura metálica que ya se ejecuta en las salas de abordar. Se realizan detalles de la etapa de cimentación en su fase final y se continúan instalando aisladores sísmicos en las redes eléctricas y red de voz y datos.

Se llevaron a cabo trabajos de edificado de acero y tableros de zinc, armado de columnas, construcción de muro perimetral, tendido de cable de cobre y acarreó de acero de refuerzo.

En la pista y plataforma militar se continua con la excavación, conformación de terraplenes y tendido de base hidráulica en plataforma, pistas y calles de rodaje.

se continua con la excavación, conformación de terraplenes y tendido de base hidráulica en plataforma, pistas y calles de rodaje. En la construcción del complejo logístico de la 37 Zona Militar se llevan a cabo trabajos de conformación de vialidad principal, además de la construcción de losas de cimentación y entrepiso

Se han generado 19 mil 128 empleos civiles.

Faltan 700 días de construcción.

#ConferenciaPresidente | Lunes 20 de abril de 2020 https://t.co/8ObQeB1CBV — Gobierno de México (@GobiernoMX) April 20, 2020

13 de abril, 18 mil empleos generados



Torre de control . Se realizan trabajos de armado de loza de cimentación.

. Se realizan trabajos de armado de loza de cimentación. Se instala una grúa torre de 90 metros de altura con la capacidad de levantar 18 toneladas para montaje de estructura.

Se continúa con la conformación de vialidades de interconexión.

Terminal de pasajeros. Se continúan colocando aisladores sísmicos.

Se continúan colocando aisladores sísmicos. Terminal de combustibles . Se realizan trabajos de albañilería y acabados. Se conforma la plataforma del área de maniobras dentro del área de procesos y el eje troncal.

. Se realizan trabajos de albañilería y acabados. Se conforma la plataforma del área de maniobras dentro del área de procesos y el eje troncal. En la interconexión vial se realizan trabajos de mejoramiento del terreno.

Unidad Habitacional Militar . Se llevan a cabo trabajos de relleno y compactación de plataforma en edificaciones, colado de muros, cimbra para muros de concreto y colocación de loseta.

. Se llevan a cabo trabajos de relleno y compactación de plataforma en edificaciones, colado de muros, cimbra para muros de concreto y colocación de loseta. A la fecha se han generado 18 mil 576 empleos civiles. Faltan 707 días de construcción.

#ConferenciaPresidente | Lunes 13 de abril de 2020 https://t.co/Z6wugAHeEq — Gobierno de México (@GobiernoMX) April 13, 2020

30 de marzo, 16 mil empleos generados



Torre de control . Se realizan los trabajos de instalación de redes eléctricas, hidráulicas, sanitarias y de fibra óptica, así como el armado de loza de cimentación.

. Se realizan los trabajos de instalación de redes eléctricas, hidráulicas, sanitarias y de fibra óptica, así como el armado de loza de cimentación. Terminal de pasajeros . Se continúa con el montaje de la estructura metálica en las salas de última espera, colocación de aisladores sísmicos y los trabajos de cimentación del edificio.

. Se continúa con el montaje de la estructura metálica en las salas de última espera, colocación de aisladores sísmicos y los trabajos de cimentación del edificio. Terminal de combustibles y red de distribución. Se realizan trabajos de albañilería y acabados en algunos edificios.

Eje troncal. Se lleva a cabo la construcción de la cimentación, pilas y zapatas del viaducto elevado de acceso a nivel de salidas de la terminal.

Redes eléctricas y red de voz y datos. Se realizan labores de excavación, habilitado de acero para cimentación y trazo y nivelación de planta de diésel.

Vialidad y barda perimetral. Se lleva a cabo la perforación y colado de pilas en barda perimetral. Habilitado y colocación de acero de refuerzo en pilas, columnas y arcos.

Zona Militar . Se llevan a cabo trabajos de conformación de vialidad principal.

. Se llevan a cabo trabajos de conformación de vialidad principal. A la fecha se han generado 16 mil 654 empleos civiles. Faltan 721 días de construcción.

#ConferenciaPresidente | Lunes 30 de marzo de 2020 https://t.co/nqqfndqbFK — Gobierno de México (@GobiernoMX) March 30, 2020

16 de marzo, 13,857 empleos generados

Torre de control : se realiza el armado y cimbrado para colar la última loza de cimentación.

: se realiza el armado y cimbrado para colar la última loza de cimentación. Estacionamiento y Terminal Intermodal de Transporte: se desarrollan trabajos de excavación en el área de llegada del Tren Suburbano.

Terminal de pasajeros : se continúa con la instalación de 1,316 aisladores sísmicos.

: se continúa con la instalación de 1,316 aisladores sísmicos. Redes hidráulicas y sanitaria generales: se realiza el colado del primer tanque en la planta de almacenamiento de agua potable.

Eje Troncal y obras complementarias: se inició la construcción del sistema de cimentación con un avance de 61 pilas coladas.

Unidad Habitacional Militar : se realizan trabajos de albañilería en edificios y se iniciaron los trabajos de urbanización.

: se realizan trabajos de albañilería en edificios y se iniciaron los trabajos de urbanización. Redes eléctricas, red de voz y datos: se realizan trabajos para albergar cimentaciones de subestaciones.

Base aérea militar no.1: se realizan trabajos de conformación de las plataformas para las diversas instalaciones.

Empleos civiles generados: 13,857.

Faltan 735 días de construcción.

#ConferenciaPresidente | Lunes 16 de marzo de 2020 https://t.co/ubORJMpqpE — Gobierno de México (@GobiernoMX) March 16, 2020

9 de marzo, 6.24% de avance

Avance general de la obra : 6.24% en 144 días con $2,269 millones ejercidos.

: 6.24% en 144 días con $2,269 millones ejercidos. Terminal de combustible: 8.70% de avance.

Base aérea militar: 14.17% de avance.

Torre de control : 7.45% de avance.

: 7.45% de avance. Eje troncal : 6.99% de avance.

: 6.99% de avance. Edificio terminal de pasajeros: 2.31% de avance. Inició la instalación de 1,316 aisladores sísmicos.

de pasajeros: 2.31% de avance. Inició la instalación de 1,316 aisladores sísmicos. Estacionamiento : 14.01% de avance.

: 14.01% de avance. Empleos civiles generados: 12 mil 627

Faltan 742 días de construcción.

#ConferenciaPresidente | Lunes 9 de marzo de 2020 https://t.co/zauILqI9s1 — Gobierno de México (@GobiernoMX) March 9, 2020

2 de marzo, 5.86% de avance



Avance general de la obra : 5.86% en 138 días con $2,141 millones ejercidos.

: 5.86% en 138 días con $2,141 millones ejercidos. Terminal de combustible: 7.63% de avance.

Base aérea militar: 13.71% de avance.

Torre de control : 6.44% de avance.

: 6.44% de avance. Eje troncal : 6.09% de avance.

: 6.09% de avance. Edificio terminal de pasajeros: 2.81% de avance.

de pasajeros: 2.81% de avance. Estacionamiento : 13.69% de avance.

: 13.69% de avance. Empleos civiles generados: 11, mil 384, con 924 militares laborando.

Faltan 749 días de construcción.

#ConferenciaPresidente | Lunes 2 de marzo de 2020 https://t.co/oFfvEWTYCO — Gobierno de México (@GobiernoMX) March 2, 2020

Te recomendamos: ASF y Sedena firman convenio para auditar construcción de aeropuerto en Santa Lucía

24 de febrero, 5.65% de avance



Avance general de la obra : 5.65% en 130 días, con $2,026 millones.

: 5.65% en 130 días, con $2,026 millones. Terminal de combustible: 6.52% de avance.

Base aérea militar: 12.21% de avance.

Torre de control : 5.80% de avance.

: 5.80% de avance. Eje troncal : 5.24% de avance.

: 5.24% de avance. Edificio terminal de pasajeros: 2.05% de avance.

de pasajeros: 2.05% de avance. Estacionamiento : 12.51% de avance.

: 12.51% de avance. Empleos civiles generados: 10 mil 244, con 924 militares laborando.

Faltan 756 días de construcción.

#ConferenciaPresidente | Lunes 24 de febrero de 2020 https://t.co/C5VXhFIHAj — Gobierno de México (@GobiernoMX) February 24, 2020

17 de febrero, 5.40% de avance

Avance general de la obra: 5.40% en 123 días, con $1,887 millones.

de la obra: 5.40% en 123 días, con $1,887 millones. Terminal de combustible: 5.63% de avance.

Base aérea militar: 11.83% de avance.

Torre de control : 5.45% de avance.

: 5.45% de avance. Eje troncal : 4.44% de avance.

: 4.44% de avance. Edificio terminal de pasajeros: 1.92% de avance.

de pasajeros: 1.92% de avance. Estacionamiento : 11.31% de avance.

: 11.31% de avance. Empleos civiles generados: 9 mil 824 y 924 militares laborando.

Faltan 763 días de construcción.

#ConferenciaPresidente | Lunes 17 de febrero de 2020 https://t.co/mx10ul9t8F — Gobierno de México (@GobiernoMX) February 17, 2020

Te recomendamos: INAH asesora en proyectos en el sector Santa Lucía

​ 10 de febrero, 5.10% de avance

Avance general de la obra: 5.10% en 116 días con $1,829 millones.

de la obra: 5.10% en 116 días con $1,829 millones. Terminal de combustible. 5.16% de avance.

Base aérea militar. 10.47% de avance.

Torre de control . 5.41% de avance.

. 5.41% de avance. Eje troncal. 3.69% de avance.

Edificio terminal de pasajeros. 1.60% de avance.

de pasajeros. 1.60% de avance. Estacionamiento . 10.12% de avance.

. 10.12% de avance. Empleos civiles generados 8 mil 176.

Militares laborando 840.

Faltan 770 días de construcción.

Te recomendamos: AMLO supervisará avance de obras en aeropuerto de Santa Lucía

#ConferenciaPresidente | Lunes 10 de febrero de 2020 https://t.co/9BG1BEyVlb — Gobierno de México (@GobiernoMX) February 10, 2020

3 de febrero, 3.96% de avance



Avance general de la obra: 3.96% en 109 días, con $1,785 millones.

de la obra: 3.96% en 109 días, con $1,785 millones. Terminal de combustible. 4.51% de avance.

Base aérea militar. 9.20% de avance.

Torre de control. 5.39% de avance.

5.39% de avance. Eje troncal. 2.99% de avance.

Edificio terminal de pasajeros. 1.60% de avance.

de pasajeros. 1.60% de avance. Estacionamiento. 8.96% de avance.

8.96% de avance. Faltan 777 días de construcción.

7,514 empleos civiles generados y 840 militares laborando.

#ConferenciaPresidente | Lunes 3 de febrero de 2020 https://t.co/grTe2Rs18J — Gobierno de México (@GobiernoMX) February 3, 2020

Te recomendamos: INAI ordena otra vez a Sedena entregar plan maestro de aeropuerto en Santa Lucía

27 de enero, 3.92% de avance



Avance general de la obra : 3.92% en 102 días con $1,756 mdp.

: 3.92% en 102 días con $1,756 mdp. Terminal de combustible. 3.73% de avance.

Base Aérea Militar. 8.03% de avance.

Torre de control . 4.21% de avance.

. 4.21% de avance. Eje troncal . 2.39% de avance.

. 2.39% de avance. Edificio terminal de pasajeros . 1.60% de avance.

. 1.60% de avance. Estacionamiento. 7.77% de avance.

Empleos civiles generados 6,476.

civiles generados 6,476. Faltan 783 días de construcción.

#ConferenciaPresidente | Lunes 27 de enero de 2020 https://t.co/S0MBcUkMQY — Gobierno de México (@GobiernoMX) January 27, 2020

Te recomendamos: Advierten de falso remate de vehículos en Santa Lucía

20 de enero, 3.17% de avance

Avance general de la obra: 3.17% en 95 días, con $1,585 millones de pesos.

3.17% en 95 días, con $1,585 millones de pesos. Terminal de combustible 3.20% de avance.

Unidad habitacional militar, 6.44% de avance.

Torre de control , 4.20% de avance.

, 4.20% de avance. Eje troncal, 1.99% de avance.

1.99% de avance. Edificio terminal de pasajeros , 1.60% de avance.

, 1.60% de avance. Estacionamiento, 6.56% de avance.

Empleos civiles generados 5 mil 655.

civiles generados 5 mil 655. Faltan 790 días de construcción.

#ConferenciaPresidente | Lunes 20 de enero de 2020 https://t.co/afoktQcfYF — Gobierno de México (@GobiernoMX) January 20, 2020

13 de enero, avance de 2.74%



Avance general de la obra : 2.74% en 88 días, con $1,551 millones de pesos.

: 2.74% en 88 días, con $1,551 millones de pesos. Terminal de combustible. Avance 2.65%.

Unidad habitacional militar. Avance 6.42%.

Red eléctrica . Avance 1.20%.

. Avance 1.20%. Eje troncal. Avance 1.54%.

Edificio terminal de pasajeros . Avance 1.60%.

. Avance 1.60%. Estacionamiento . Avance 5.41%.

. Avance 5.41%. Vialidad y barda perimetral. Avance 9.17%.

Faltan 797 días de construcción.

Empleos civiles generados. 4 mil 721.

#ConferenciaPresidente | Lunes 13 de enero de 2020 https://t.co/MKTDJU75lX — Gobierno de México (@GobiernoMX) January 13, 2020

6 de enero, avance de 2.29%

Avance general de la obra: 2.29% en 81 días, con $1,540 millones de pesos.

de la obra: 2.29% en 81 días, con $1,540 millones de pesos. Pista central 04C-22C . Avance 1.39%.

. Avance 1.39%. Torre de control de tráfico aéreo. Avance 2.14%.

de tráfico aéreo. Avance 2.14%. Red eléctrica. Avance 1.00%.

Eje troncal. Avance 1.19%.

Edificio terminal de pasajeros. Avance 1.60%.

de pasajeros. Avance 1.60%. Estacionamiento . Avance 4.29%.

. Avance 4.29%. Vialidad y barda perimetral. Avance 6.53%.

Empleos civiles generados 4,066 y 500 militares laborando.

Faltan 804 días de construcción.

#ConferenciaPresidente | Lunes 6 de enero de 2020 https://t.co/JN7dB64mTy — Gobierno de México (@GobiernoMX) January 6, 2020

23 de diciembre, avance de 1.66% y faltan 818 días

Las obras del aeropuerto en Santa Lucía se desarrollan así:

Avance de la obra: 1.66% en 67 días con 233 millones de pesos.

3 mil 842 empleos civiles y 500 militares laborando.

F altan 818 días de construcción.

Pista Central 04C-22C avance de 1.37% y la torre de control aéreo de 1.75%.

Red eléctrica con 0.69% de avance y el eje troncal de 0.74%.

La terminal de pasajeros ha avanzado 1.59%, el estacionamiento de 2.36% y la vialidad y barda perimetral de 5%.

16 de diciembre, 1.44% de avance

En el nuevo video se presentaron menos detalles sobre el avance de algunas obras, que se desarrollan de la siguiente manera:

Avance de la obra : 1.44% en 60 días con 154.5 millones de pesos.

: 1.44% en 60 días con 154.5 millones de pesos. 3,284 empleos civiles y 500 militares laborando.

Se han trazado 2, 537,000 metros cuadrados.

Se han despalmado 1,572,000 metros cuadrados.

Faltan 825 días de construcción.

#ConferenciaPresidente | Lunes 16 de diciembre de 2019 https://t.co/ysYRVMpZU3 — Gobierno de México (@GobiernoMX) December 16, 2019

Te recomendamos: Analizarán extender Tren Suburbano hasta Santa Lucía

9 de diciembre, 1.25% de avance

López Obrador destacó que el aeropuerto será moderno, "muy atractivo para las líneas aéreas. Y todas van a participar, todas las líneas aéreas". Así avanzan las obras:

Avance de la obra : 1.25% en 53 días, con $101 millones 773 mil 288.73

: 1.25% en 53 días, con $101 millones 773 mil 288.73 Pista central 04C-22C 1.35% de avance.

04C-22C 1.35% de avance. Estacionamiento 1.06% de avance.

1.06% de avance. Camino perimetral 2.69% de avance.

2.69% de avance. Edificio terminal 1.59% de avance.

1.59% de avance. Red eléctrica 0.55% de avance.

0.55% de avance. Faltan 832 días de construcción.

3,771 empleos civiles y 500 militares laborando.

#ConferenciaPresidente | Lunes 9 de diciembre de 2019 https://t.co/9DFrOGNqUS — Gobierno de México (@GobiernoMX) December 9, 2019

2 de diciembre, 1.03% de avance



Por primera vez, el video en el que se mostraron los avances proporcionó detalles sobre el desarrollo de las obras. Así van:

Avance general de la obra: 1.03% en 46 días, con 57 millones de pesos.

1.03% en 46 días, con 57 millones de pesos. Empleos civiles generados: 2,676 y 500 militares laborando.

Faltan 839 días de construcción.

Pista central 04C-22C : Avance 1.34%.

: Avance 1.34%. Torre de control de tráfico aéreo : Avance 0.74%.

: Avance 0.74%. Instalaciones de la Base Militar no.1 : Avance 1.50%.

: Avance 1.50%. Eje Troncal : Avance 0.24%.

: Avance 0.24%. Edificio Terminal : Avance 1.59%.

Avance 1.59%. Estacionamiento : Avance 0.63%.

: Avance 0.63%. Vialidad y camino perimetral: Avance 1.84%.

#ConferenciaPresidente | Lunes 2 de diciembre de 2019 https://t.co/2Dz1rj8MNV — Gobierno de México (@GobiernoMX) December 2, 2019

25 de noviembre Sin dar porcentajes de avance, se mostraron imágenes en las que se aprecian trabajos en la pista central 04C-22C, la torre de control de tráfico aéreo, las instalaciones de la Base Militar No. 1, la barda y camino perimetral, el eje troncal, el edificio terminal y el estacionamiento.

#ConferenciaPresidente | Lunes 25 de noviembre de 2019 https://t.co/J8EyWIFxPP — Gobierno de México (@GobiernoMX) November 25, 2019

18 de noviembre, 2 mil empleos



Se informó que a la fecha se han generado 2 mil 029 empleos directos para personal civil, además de que hay 483 militares trabajando. Sin dar detalles, se presentaron avances de la pista central 04c-22c, el edificio terminal, el estacionamiento, la torre de control, la pista militar, entre otros.

#ConferenciaPresidente | Lunes 18 de noviembre de 2019 https://t.co/gxmDBxKca8 — Gobierno de México (@GobiernoMX) November 18, 2019

Te recomendamos: SCT presenta plan maestro de aeropuerto de Santa Lucía a aerolíneas

11 de noviembre



En el video proyectado se pueden apreciar los trabajos en áreas como la terminal de pasajeros, la torre de control, el cuartel general de la zona militar, el hangar aéreo, la pista del hangar aéreo y la pista principal.

#ConferenciaPresidente | Lunes 11 de noviembre de 2019 https://t.co/AAVFmtCcNc — Gobierno de México (@GobiernoMX) November 11, 2019

4 de noviembre



A través de un video, se mostraron, sin dar detalles, avances en la pista principal, la terminal de pasajeros, el estacionamiento, la torre de control, la red eléctrica, la terminal de combustible, el cuartel general de la 37 Zona Militar, el hangar aéreo y la unidad habitacional militar.

#ConferenciaPresidente | Lunes 4 de noviembre de 2019 https://t.co/7OftcGdQb7 — Gobierno de México (@GobiernoMX) November 4, 2019

Te recomendamos: Dudan del plazo para terminar Santa Lucía

28 de octubre, "tengan para que aprendan"



A 10 días de haber dado el banderazo inicial de las obras, el Presidente dijo que sin ánimo de confrontar, los videos se mostrarían "como para decir suave, suave, suave: tengan para que aprendan“.

#ConferenciaPresidente | Lunes 28 de octubre de 2019 https://t.co/46ApyZw9c6 — Gobierno de México (@GobiernoMX) October 28, 2019

GGA​

​