Säteilyturvakeskus arvioi eilisessä lausunnossaan, että se pystyy tekemään turvallisuusarvion Fennovoiman ydinvoimalasta vasta vuonna 2020, kun alun perin Fennovoima uskoi sen tapahtuvan viimeistään vuonna 2017.

Vielä vaiheessa. Vaikka Fennovoiman ydinvoimaprojektissa on auki monia isoja asioita, maansiirtotyöt Hanhikiven alueella jatkuvat kuten loppukesän kuva näyttää.

Vielä vaiheessa. Vaikka Fennovoiman ydinvoimaprojektissa on auki monia isoja asioita, maansiirtotyöt Hanhikiven alueella jatkuvat kuten loppukesän kuva näyttää.

Ydinvoima Nyt se on selvää – Fennovoiman ydinvoimala ei tuota sähköä vuonna 2024

Säteilyturvakeskus arvioi eilisessä lausunnossaan, että se pystyy tekemään turvallisuusarvion Fennovoiman ydinvoimalasta vasta vuonna 2020, kun alun perin Fennovoima uskoi sen tapahtuvan viimeistään vuonna 2017.

Lukuaika noin 3 min

Säteilyturvakeskuksen (STUK) maanantaina julkaisema uusin valvontaraportti kertoo selkeästi, että Fennovoiman ydinvoimalahanke Pyhäjoen Hanhikivellä tulee myöhästymään suunnitellusta vuoden 2024 valmistumisesta. Toki Rosatom voi kiriä rakentamisaikataulua kiinni, mutta nyt vuosia alkaa olla liian paljon kirittäväksi.