Tiefgarage unter dem Hofgarten : Uni-Garage wird laut BLB 2019 fertig

Bonn Die Tiefgarage unter dem Hofgarten soll bis zum Weihnachtsgeschäft 2019 umgebaut und saniert sein. Das bestätigte am Donnerstag Frank Buch, Sprecher des Bau- und Liegenschaftsbetrieb (BLB), Niederlassung Köln, auf Anfrage.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von ca

Das beauftragte Planungsbüro, das der BLB ja bekanntlich im laufenden Prozess wegen der schlechten Leistung des vorherigen Planers wechseln musste, nehme seine Arbeit jetzt wieder auf. Bis Ende 2016 sollen Detailplanungen und ein Brandschutzkonzept erstellt, statische Prüfungen durchgeführt und Genehmigungen eingeholt werden.

Bis Mitte 2017 sollen die Ausschreibungen veröffentlicht und Vergabeverfahren durchgeführt werden, sodass "nach derzeitigem Sachstand" Mitte 2017 die Abrissarbeiten beginnen könnten. Die Sanierungsarbeiten seien so komplex, dass die genauen Kosten nicht feststünden. Derzeit geht der BLB von 10,5 Millionen Euro aus.

Grund für die Verzögerung seien neben der zwischenzeitlichen Haushaltssperre des Landes auch "komplizierte rechtliche Fragen" gewesen. "Die Uni ist Eigentümerin und hat die Tiefgarage ans BLB verpachtet, von diesem wiederum zurückgemietet. So entsteht ein kompliziertes juristisches Verhältnis, sodass erst geklärt werden musste, inwiefern das BLB die Tiefgarage überhaupt sanieren darf", so Uni-Sprecher Andreas Archut.