GUADALAJARA, JALISCO (11/NOV/2015).- La Avenida Alcalde no estará abierta a la circulación el 1 de diciembre, como fue el compromiso del gobernador del Estado, Aristóteles Sandoval; sino hasta mediados de ese mes.



Se estima que para entonces estarán liberadas al tránsito las zonas donde se construyen las estaciones Santuario y Catedral de la Línea 3 del Tren Ligero.



“Estamos intentando que sea en los principios de diciembre, en la primera quincena... Estamos trabajando muy fuerte en la de Santuario que es la que tiene más oportunidad hoy en día, y ver si alcanzamos a librar Catedral”, informó el director del Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur), Rodolfo Guadalajara Gutiérrez.



Una de las principales peticiones de la Canaco Centro Histórico ha sido que las obras de la Estación Catedral concluyeran a más tardar en noviembre, ya que de lo contrario se afectarían las ventas de la mejor época comercial, que es diciembre.



Guadalajara Gutiérrez mencionó que en la Estación Catedral aún no inician con la construcción de la pantalla (muro protector), aunque las obras inducidas ya están terminadas. En el caso de la Estación Santuario están concluidas las pantallas, sólo falta la tapa losa. El paradero de La Normal está casi listo, en este momento se encuentran pendientes y en proceso trabajos relacionados a un tema hidráulico, dijo el funcionario.



En cuanto a los permisos que otorga el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), aún está pendiente que emita la licencia final. De acuerdo al titular de Siteur hay avance en las autorizaciones, se están haciendo liberaciones tras las revisiones que realizan los arqueólogos.



“Estamos en espera de que sea en estos días, la verdad es que ya se concluyó... de hecho, hubo una gira de trabajo con personal del INAH para validar los últimos requisitos que hubiese, está todo ingresado”, añadió.



Las obras de la Línea 3 del Tren Ligero concluirán en 2017, en este momento los trabajos en general registran un avance de alrededor de 30 por ciento.