DRDP Bucuresti





DRDP Brasov





DRDP Iasi





DRDP Cluj

DRDP Timis





DRDP Craiova

DRDP Constanta

Refacerea in regie proprie a celor 200 de metri demolati din autostrada Orastie - Sibiu Lot 3 a fost un experiment reusit, au concluzionat sefii Companiei de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR, fosta CNADNR). Pentru urmatorii patru ani, CNAIR are in plan sa construiasca in regie proprie prin Directiile sale regionale mai multe proiecte luate de la zero sau ce au ramas nefinalizate."Fiecare DRDP [n.r. directie regionala de Drumuri si Poduri] va avea in portofoliul unul sau doua proiecte pe care sa le construiasca in regie proprie", a declarat Catalin Homor, directorul CNAIR. "Am ales aceasta varianta de realizare sau de finalizare in regie proprie a unor proiecte pentru a scurta timpul de implementare, pentru a evita imprevizibilitatea si constructorii neseriosi", a spus Homor facand referire la unele proiecte ce au ramas blocate din cauza unor firme care fie au dat faliment, fie nu au putut duce la capat contractele incheiate.Seful CNAIR a explicat ca exista cadrul legal pentru astfel de activitati de constructie in regie proprie. "Am avut discutii si cu Comisia Europeana astfel; incatsa nu existe probleme de finantare. Am primit unda verde", a spus Homor.Pentru proiectele pe care le va construi in regie proprie, prin directiile regionale, calitatea va fi garantata prin laboratoarele proprii, prin supervizare din partea CESTRIN si a Inspectoratului de Stat in Constructii, dar si de catre un diriginte de santier contractat extern.Pentru proiectele indentificate,In plus, acolo unde va fi vorba deDirectorul CNAIR a precizat ca, avand in vedere ca majoritatea proiectelor au nevoie de studii revizuite sau sunt inca fara un proiect tehnic, nu poate spune cat ar urma sa coste fiecare lucrare, insa a declarat ca---Drum Nou / Proiect neinceputDrum 2X2. Traseul inca nu a fost stabilit oficialLungime: cca. 7,00 kmStadiul: Pregatire lucrariTermen de incepere a lucrarilor: Noiembrie 2017Termen de finalizare: Noiembrie 2018Drum Nou / Proiect NeinceputParte a autostrazii Sibiu - Brasov si un Drum de legatura cu DN1Lungime: 13,23 kmStadiul: Centralizare informatiiTermen de incepere a lucrarilor: Aprilie 2018Termen de finalizare: Decembrie 2019Drum Existent / Proiect neinceputDrum montan de pe ruta Predeal - Rasnov - Zarnesti - Sercaia; 1x1Lungime: 68,30 kmStadiul: Realizare SFTermen de incepere a lucrarilor: Septembrie 2017Termen de finalizare: Ianuarie 2020Drum Nou / Realizat deja in proportie de 85%Drum 1x1Lungime: 7,30 kmStadiul: Pregatire executieTermen de incepere a lucrarilor: Aprilie 2017Termen de finalizare: Septembrie 2017Drum Nou / Proiect NeinceputDrum 1x1 - 4 poduri si 3 pasajeLungime: 11,28 kmStadiul: Licitatie pentru SF si PTTermen de incepere a lucrarilor: Martie 2018Termen de finalizare: Iunie 2019Drum Nou / Realizat in proportie de 90%Drum 1X1 cu un Pasaj peste CFLungime: 10,40 kmStadiul: Expertizare lucrari deja executateTermen de incepere a lucrarilor: Aprilie 2017Termen de finalizare: Iunie 2017Drum Nou / Realizat in proportie de 60%Drum 1x1Lungime: 7,70 kmStadiul: Expertizare lucrari deja executate. Pregatire proiect tehnicTermen de incepere a lucrarilor: Aprilie 2017Termen de finalizare: Septembrie 2017Drum Nou / Proiect NeinceputDrum 1X1, lotul II al centurii - Traseul este orientativLungime: 9,00 kmStadiul: Pregatire Licitatie pentru SF si PTTermen de incepere a lucrarilor: Aprilie 2018Termen de finalizare: Iulie 2019Drum Nou / Proiect NeinceputDrum 2X2Lungime: 25,70 kmStadiul: Revizuire SFTermen de incepere a lucrarilor: Octombrie 2017Termen de finalizare: Decembrie 2019Drum Nou / Realizat in proportie de 70%Pasaj suprateran peste CF Brad - CF Curtici - DJ 709BLungime: 1,36 kmStadiul: Pregatire executieTermen de incepere a lucrarilor:Aprilie 2017Termen de finalizare: Iulie 2017Drum Existent / Realizat deja in proportie de cca. 30%Drum 1x1, cu benzi suplimentare pt traficul greu si benzi de incadrareLungime: 13,93 kmStadiul: Pregatire executieTermen de incepere a lucrarilor: Martie 2017Termen de finalizare: Martie 2018Drum Nou / Proiect NeinceputSe suprapune partial peste traseul autostrazii Pitesti - CraiovaLungime: 8,89 kmStadiul: Achizitie proiectare si SFTermen de incepere a lucrarilor: Martie 2018Termen de finalizare: Iulie 2019Drum Existent / Proiect NeinceputLargire la doua benzi pe sens pe zona intre Centura Nord si Centura Sud CraiovaLungime: 6,29 kmStadiul: Obtinere avizeTermen de incepere a lucrarilor: Iunie 2017Termen de finalizare: Noiembrie 2018Drum Nou / Proiect NeinceputDrum expres 2X2, varianta ocolitoare Eforie spre Sudul LitoraluluiLungime: 25,80 kmStadiul: Licitatie in pregatire pentru SF si PTTermen de incepere a lucrarilor: Aprilie 2018Termen de finalizare: Decembrie 2019Drum Existent / Proiect NeinceputReabilitare strat asfaltic si structuraLungime: 21,30 kmStadiul: Se lucreaza in etapeTermen de incepere a lucrarilor: Noiembrie 2016Termen de finalizare: Mai 2017