Lucrările pe autostrada ORĂŞTIE - SIBIU, în zona zona SĂLIUŞTE - CUNŢA, au fost oprite cu numai două luni înainte de termenul de finalizare, chiar dacă, cu numai câteva zile în urmă, autorităţile au dat asigurări că acest tronson va fi inaugurat pe 15 noiembrie, anunţă Digi24.



Reprezentanţi constructorilor se plâng că nu li s-au plătit lucrările executate până acum, dar şi de faptul că nu a fost eliberată o autorizaţie de construcţie fără de care ei nu mai pot lucra. Cele peste 30 de utilaje care lucrau pe şantier au fost oprite, iar muncitorii nu fac altceva decât să păzească materialele de construcţie.

Cu mai puţin de două luni până la termenul de predare, dealul încă nu este stabilizat, iar pe drum nu a fost pus nici măcar un strat de asfalt.

Lucrările la autostrada Sibiu - Orăştie au început în 2011, iar anul trecut trei tronsoane a fost dată în folosinţă. Mai puţin zona Sălişte - Cunţa, afectată de alunecări de teren. Constructorii a venit cu o soluţie: consolidarea dealului. Chiar dacă proiectul a fost aprobat, până acum Agenţia Naţională de Mediu nu a emis avizul pentru lucrările suplimentare şi nu există autorizaţie de construcţie.

Anul acesta, România nu a inaugurat niciun kilometru nou de autostradă.