Le froid et les chutes de neige en novembre ont perturbé la progression de plusieurs chantiers. La Ville a jugé préférable de suspendre 10 d'entre eux pour terminer le tout en 2019.

L'hiver hâtif force Montréal à suspendre 10 chantiers qui devaient être terminés d'ici la fin de l'année. En attendant de finir ces travaux le printemps prochain, les rues seront temporairement asphaltées, une opération qui devrait coûter 1,5 million.

«Même si nous avons eu un été exceptionnel, la saison des travaux 2018 a été très courte», note Sylvain Ouellet, élu responsable des infrastructures.

Le froid et les chutes de neige en novembre ont perturbé la progression de plusieurs chantiers. La Ville a jugé préférable de suspendre 10 d'entre eux pour terminer le tout en 2019.

«Nous allons réaliser un asphaltage temporaire sur les tronçons concernés, afin d'assurer la mobilité, la sécurité et le confort des Montréalais pendant la pause hivernale», poursuit M. Ouellet.

La couche d'asphaltage temporaire sera ensuite enlevée au printemps pour permettre la reprise des travaux. La Ville assure que cet asphalte sera recyclé dans d'autres travaux.

Montréal évalue la facture de cet asphaltage temporaire et du report des travaux à 1,5 million. Ceci représente 1,6% de la valeur de ces 10 chantiers, soit 94 millions.

***





Liste des chantiers suspendus:

• Rue Clark, entre l'avenue Laurier et rue de l'Arcade.



• Rue Coleraine, de la rue Butler à la rue Charon.





• Rue de Lanaudière, entre la rue Rachel Est et la rue Marie-Anne Est.

• Rue Drolet, entre les rues de Liège et Guizot.





• Rue Jeanne-Mance, entre l'avenue du Mont-Royal et la rue Villeneuve.

• Boulevard Lacordaire, entre les rues Chauveau et Sherbrooke.



• Rue Meunier, entre le boulevard Crémazie et la rue Legendre.



• Rue Saint-Denis, entre les rues Jean-Talon et Jarry.



• Rue Saint-Patrick phase 2, entre les rues Wellington et Island.



• Boulevard Viau, entre le boulevard Rosemont et la rue Beaubien.



