På norra Långholmsgatan har arbetet med att göra cykelvägarna bättre pågått sen förra våren. Två nya enkelriktade cykelbanor ska byggas mellan Västerbron och Folkeskolegatan.

Arbetet har fått kritik, bland annat från butiksägare och bussresenärer, och har gått långsammare framåt än staden planerat.

LÄS MER: Mickes skivor-Micke ilsknar till mot vägbygget vid Hornstull: "Fullständigt vansinne"

– Vår entreprenör arbetade inte så mycket som vi velat under sommaren så vi har inte hunnit så långt som vi räknat innan årsskiftet. Nu återstår arbeten på nordvästrasidan vid parken och på sydöstrasidan som är helt opåbörjat, säger Anders Hellström på trafikkontoret.

Bussar fast på Västerbron

Med start i slutet av februari ska staden testa att låta kollektivtrafiken ta över ett körfält söderut på Västerbron under tre veckor för att se om man kan minska förseningarna för bussarna som ligger 10-15 minuter efter tabellen i rusningstid.

Stadens plan är att vara helt klara med arbetet på norra Långholmsgatan i slutet av april eller i början av maj.