DécryptagesEn 2007, le chantier devait durer cinq ans, pour un coût de 3,3 milliards d’euros. Il devrait finalement durer au moins seize ans, pour une facture estimée à 19,1 milliards selon la Cour des comptes.

Publié le 24 juin 2019 à 12h06 - Mis à jour le 09 juillet 2020 à 14h24

La mise en service de l’EPR de Flamanville coûtera 15,8 milliards d’euros de plus que prévu au départ pour un total de 19,1 milliards selon les calculs de la Cour des comptes dévoilés jeudi 9 juillet, multipliant le coût par 5,8 (ou + 479 %). C’est 6,7 milliards de plus que ce que EDF avait annoncé en octobre 2019. Initialement, cette centrale nucléaire aurait dû être construite en cinq ans, pour un coût de 3,3 milliards d’euros. Elle aurait donc dû être mise en service en 2012, sa création ayant été autorisée par décret le 11 avril 2007. Depuis le lancement du projet, la facture a donc, elle, presque sextuplé.

Soudures défectueuses, dalles de béton à renforcer, durcissement de normes après la catastrophe nucléaire de Fukushima, etc. : visualisez, année après année, les retards et les surcoûts accumulés par ce chantier.