Acarreadores del material pétreo cerraron accesos y sacaron a obreros

OAXACA El retraso de casi tres meses en el inicio de la construcción del parque eólico La Venta III mantiene en la incertidumbre a Santo Domingo Ingenio y a los directivos de la empresa española Iberdrola, que ganó la licitación para producir 101 megawats de electricidad con el viento, equivalente para iluminar 80 mil viviendas, con una inversión de 170 millones de euros (2 mil 700 millones de pesos). “El proyecto debió comenzar a construirse en marzo sobre un polígono de mil hectáreas, pero sólo trabajamos dos días porque los encargados de acarrear los materiales pétreos cerraron los accesos y desalojaron a los obreros”, dijo el representante de los 80 campesinos que rentaron sus tierras para la construcción del parque eólico, Narciso Ramos Cabrera. La molestia de los empresarios privados se hizo público durante la reciente visita que realizó el presidente Felipe Calderón a España, donde Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, el mayor productor eólico del mundo, le pidió que elimine “escollos” y resuelva “presiones de particulares” que bloquean el inicio de la construcción del parque La Venta III. “No estamos en contra del proyecto, sólo exigimos que la empresa Iberdrola eleve los pagos por el acarreo de los materiales pétreos y que incremente el salario de los obreros”, argumentó el ex alcalde de esta localidad, Valdemar Gómez, integrante del llamado Frente Común que bloqueó los accesos al polígono donde se construirá el parque eólico. “Nos preocupa que por la inestabilidad social la inversión se vaya a otra parte de la región del istmo, sobre todo porque aquí en el pueblo se agotó el trabajo desde que cerró el ingenio azucarero en 2004 y muchos tuvimos que emigrar”, dijo Víctor Gómez, uno de los obreros que espera el inicio de la obra y que durante 43 años se desempeñó como cortador de caña. La incertidumbre comienza a apoderarse de los campesinos que rentaron sus tierras, donde antes sembraban caña y ahora exploran el sorgo. “Si se cae la inversión de La Venta III es posible imaginar que también se vengan abajo los proyectos para construir aquí los otros tres parques eólicos denominados Oaxaca I, II y III, que planean generar 300 megawats de electricidad”, dijo Narciso Ramos. Los integrantes del Frente Común de Santo Domingo Ingenio, que no tienen tierras rentadas y tampoco son obreros, han pedido que la empresa Iberdrola pague un poco más de ocho pesos por el primer kilómetro de acarreo y algo más que los cuatro pesos y cincuenta centavos que ofrece por kilómetro subsecuente. “Esas son tarifas del año pasado”, explicó Valdemar Gómez. Empresas eólicas en problemas La construcción de los parques eólicos en el sur de Oaxaca, donde según estudios del Instituto de Investigaciones Eléctricas, hay una capacidad para generar 25 mil megawats de electricidad, ha enfrentado el reclamo social en diversos municipios. El proyecto inicial del corredor eólico del Istmo es el de generar los primeros 2 mil 500 megawats de electricidad. En 2008, la construcción del parque eólico Eurus, que produce 250 megawats en la localidad de La Venta, a cargo de la empresa Acciona, fue suspendida tres meses y reanudó operaciones después de liquidar a 400 obreros. El parque eólico Bi Ne Stipa (Viento con fuerza o fuerza de los vientos), a cargo de la compañía Gamesa, en El Espinal, suspendió sus operaciones 15 días después que arrancó el 1 de abril, por presiones de los dueños de las tierras que demandaron la revisión de los contratos. La empresa Eléctrica del Valle de México, que inició operaciones en abril en La Mata, para producir 70 megawats, enfrentó el cierre de sus accesos. Al margen de esos problemas, empresas eólicas vienen enfrentando el robo de cables de acero, lo que retrasa la operación de los aerogeneradores.