豊洲市場追加工事で随意契約検討 東京都、入札不調続き

2017.12.4 17:34 更新

築地市場（東京都中央区）の移転先となる豊洲市場（江東区）の追加安全対策工事の入札不調が続いている問題で、都が業者を選ぶ随意契約への切り替えを検討していることが４日、分かった。都は来年１０月中旬の市場移転で市場業界団体と合意しており、早期の工事契約を目指している。

<< 下に続く >>

PR

小池百合子知事のもとで透明性・競争性を確保するとして入札改革を試行しているが、随意契約は移転遅れのリスクを減らす一方、入札よりも透明性が低くなり、費用が高くなる可能性が指摘されている。

庁内では当初から豊洲の工事について移転時期の制約や専門性から随意契約を主張する声があったが、試行中の新制度で入札を実施。予定価格超過などで不調が続き、全９件のうち落札は２件にとどまる。

都は移転時期の合意の際、市場業界側に来年７月末までの工事完了を明言。今年中に契約を成立させる必要があると説明してきたが、検討の結果、１月中旬までの契約でぎりぎり間に合うと判断した。ただ、それでも時間の余裕がなく、随意契約の検討に入った。

市場移転が大幅に遅れれば、築地跡地を活用した東京五輪・パラリンピックの輸送計画に影響を与える。