全2021文字

PR





中国の湖北省武漢市で新型コロナウイルス専門病院として、整備開始から10日後に稼働した「火神山医院」。延べ床面積3万3900m2、ベッド数1000床の巨大施設が瞬く間に出来上がった様子は、世界を驚かせた。技術的な側面からこのプロジェクトを分析した場合、日本でも同様の施設を建てることは可能なのだろうか。日経クロステックでは、数多くの病院整備で建設コンサルタントを務めてきたプラスPM（大阪市）に火神山医院の分析を依頼した。

プラスPMコンストラクション・マネジメント（CM）部の馬渡康隆氏は、「火神山医院の建設過程を写真や映像で検証すると、日本でも同じような医療施設を突貫工事で建てることは、技術的に可能だ」と言う。

馬渡氏は、「火神山医院の構造は、建設現場で作業員の休憩所などに利用される『ユニットハウス』を組み合わせたつくりだ」と説明する。市場に在庫の多い一般的な部材を用いるため、用地取得や人員確保などの課題さえクリアできれば、施設の建設そのものは難しくないという。

中国メディアが公開した情報によると、火神山医院のプロジェクトが動き始めたのは2020年1月23日。設計図面は、03年に世界で流行した重症急性呼吸器症候群（SARS）への対応として1週間で北京市に建てられた「小湯山医院」に倣った。23日の夜には建設予定地に多数の重機が搬入され、土地の高低差をならすための土工事が始まっている。

作業は昼夜を問わず進行した。4日から5日目にかけて基礎部分のコンクリートが打設されたようだ。「現場の写真から基礎コンクリートは無筋と見られる。セメントの種類や配合、気温にもよるが、多少の傾きを気にしなければ12～15時間後に建築物を施工できる」と馬渡氏は言う。実際、着工から5日目の1月27日には、病棟の建設に手を付けている。

プラスPMは、火神山医院の建設に用いられたユニットハウスのサイズを、日本の標準規格（長手5.7m、短手2.4m）と同程度の大きさで、縦横比が2対1となる「長手4.8m、短手2.4m」と類推した。このサイズなら、縦横の並列で施設を建設できる。

ユニットハウスは梁（はり）を四隅の柱で支える構造で、天井、壁、床にそれぞれパネルを取り付けた単純なつくりだ。火神山医院は2階建てになっており、航空写真などで確認すると、病棟は13棟あったようだ。病院全体が1000床だとすれば1病棟当たりの収容人数は約80人。病棟の1フロア（推定の寸法は長手48m、短手16.8m）では約40人だったとみられる。