Une bonne partie des marchés de proximité ne sera pas livrée au cours du mois de Ramadhan 2013. car les communes n’ont pu dégager à temps les terrains destinés à la réalisation de ces enceintes commerciales.



Il ressort d’un point de situation au 23 juin 2013, du ministère de l’Intérieur sur la réalisation du programme d’urgence de construction de marchés de proximité que le problème du foncier a gêné l’achèvement dans les délais de ces enceintes commerciales prévues pour être réceptionnées en totalité au cours du Ramadhan 2013. En effet, le document indique que pour 215 marchés de proximité, les assiettes foncières ont été dégagées à partir du mois de mars 2013 : 151 assiettes foncières en mars, 61 assiettes foncières en avril et 3 assiettes foncières en mai.

Or, les délais de réalisation contractuels ont été fixés à 6 mois. Ce qui ne donne pas suffisamment de temps pour achever une bonne partie de ces infrastructures au cours du mois de Ramadhan. Le document indique, par ailleurs, que 20 terrains n’ont pas été mis à disposition ou présentent des contraintes empêchant le début des travaux.

A noter que 152 marchés répartis sur 18 wilayas devaient être achevés en juillet 2013, 6 marchés dans deux wilayas à fin juin 2013 et 166 marchés répartis sur 20 wilayas au mois d’août, suivant les délais contractuels de remise de ces enceintes commerciales. Au total, 324 marchés devraient être livrés principalement en juilet et août 2013, sur les 830 prévus dans le programme d’urgence. A noter que sur les 830 marchés de proximité 500 font partie du programme du ministère du commerce arrêté en 2011 . En termes de résultats au 23 juin 2013, le document fait état de 4843 locaux commerciaux déjà livrés. Il précise que 4040 locaux seront livrés avant le mois de Ramadhan soit 101 marchés, 4840 locaux seront livrés pendant le Ramadhan, soit 121 marchés et 3200 locaux seront livrés au courant d’août 2013, soit 80 marchés. Fin juillet, 202 marchés de proximité devraient être livrés. Sur les 324 marchés prévus pour être réceptionnés au cours des périodes précitées, 302 marchés étaient en cours de réalisation . Parmi les wilayas qui bénéficient d’une part importante et qui connaissent un taux d’avancement des travaux plus élevé, on peut citer Alger avec 14 marchés dont 12 en cours de travaux, Constantine avec 18 marchés dont 15 en cours de réalisation, Oran 23 en cours de réalisation, Boumerdès 17 dont 16 en cours de réalisation, Tipaza 14 dont 12 en cours de réalisation, Aïn Defla 14 en cours de réalisation, Chlef 21, la totalité en cours de réalisation, Biskra 22 dont 16 en cours de réalisation, Blida 13 dont 12 en cours de réalisation, Tizi Ouzou 11 en cours de réalisation, Tlemcen 11 en cours de réalisation, Bouira 8 dont 7 en cours de réalisation, Setif 8 en cours de réalisation, Skikda 12 dont 11 en cours de réalisation. Reste à savoir si le choix de l’emplacement de ces espaces est opportun pour l’activité commerciale à la satisfaction des bénéficiaires et des clients.



K. r.