El arquitecto Santiago Calatrava ha sido condenado por el Tribunal de Cuentas de Venecia, en apelación tras la absolución en primera instancia, a pagar 78.000 euros por "perjuicios fiscales" al aumentar los costes de la construcción del Puente de la Constitución sobre el Gran Canal de Venecia, Italia. Junto a él, también ha sido sancionado el ingeniero Salvatore Vento, que tendrá que asumir una multa de casi 11.000 euros.

La sanción tiene en cuenta el coste final del puente, que asciende a un total de 11,6 millones de euros frente a los 7 millones presupuestados en un principio, y considera que se produjo una "negligencia grave" en la estimación inicial de costes, según recoge Europa Press haciéndose eco de medios italianos.

Fallos en la estructura

Entre estos sobrecostes, se encuentran los que afectan al tamaño de algunas tuberías o al cálculo de los tiempos de desgaste de los escalones de vidrio. En este caso, estaba previsto que durasen al menos 20 años, pero desde su inauguración se tuvo que recurrir a "reemplazos y parches costosos" que aún continúan produciéndose.

La sentencia añade que la negligencia es "aún más grave" al provenir de "un reconocido profesional de renombre mundial de muy alta competencia, con una larga y probada experiencia en la construcción de puentes". El proyectó se llevó a cabo para unir la estación ferroviaria de santa Lucía con la Plaza de Roma.