Как сообщили 5 февраля 2014 года во Львовском городском совете, для поэтапного закрытия и рекультивации городского полигона твердых бытовых отходов разрабатывается «Комплексный проект по рекультивации полигона». Данный проект имеет две стадии проектирования: «Проект» и «Рабочая документация». В настоящее время выполнена стадия «Проект».

Согласно письму управления жилищного хозяйства Львовского городского совета от 28 января 2015 года, для поэтапного закрытия и рекультивации городского полигона твердых бытовых отходов завершена разработка первой стадии проекта "Комплексный проект по рекультивации полигона" с. Грибовичи сметной стоимостью 213 155, 172 тыс. грн. со сроком реализации 10 лет и получено экспертное заключение ГП "Укргосстройэкспертиза". На реализацию данного проекта необходимо предусмотреть в Государственном бюджете Украины на 2015 год расходы в сумме 14379,72 грн. и на конкурсной основе определить исполнителя данных работ.

Согласно письму Львовского городского совета от 27 июля 2015 года, для реализации Комплексного проекта по рекультивации полигона твердых бытовых отходов, расположенного в с. Грибовичи Жовковского района Львовской области, в городском бюджете г. Львова предусмотрены средства в сумме 4 млн. грн. По состоянию на 27 июля 2015 процедура конкурсных торгов на закупку соответствующих работ не проведена.

Решение о закрытии свалки в Грибовичах было принято 6 сентября 2011 года, а сам процесс ликвидации Грибовицкой свалки продолжается до сих пор на уровне конкурсных торгов, которые необходимы для закупки соответствующих работ.

По состоянию на 12 декабря 2018 года прошло 7 лет, как Андрей Садовый пообещал ликвидировать Грибовицкую свалку, однако все еще идет подготовка к ее рекультивации, которая будет проходить в два этапа. 10 декабря завершился срок подачи документов от компаний на конкурс по строительству и эксплуатации системы дегазации Грибовицкой свалки, что является одним из ключевых шагов первого этапа рекультивации. К участию в конкурсе подали свои документы три компании. Подписание договора с компанией-победителем планируется до конца 2018 года.